ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
59 
Santo Domingo, Profesa [hoy San Felipe el Eeal] y de San Agus- 
tín, á la altura de media vara, y á principio del año de 1629 se 
continuó la obra del desagüe á cargo de Enrico Martínez, y en 
cuatro meses la puso en el estado que ántes tenia. 
El año de 1629 vino sobre México la mayor inundación que ha 
padecido, subiendo el agua donde ménos dos varas, por lo que se 
ordenó á Enrico Martínez hiciera lo posible por contener y en- 
carcelar las aguas y divertirlas. En esta ocasión el señor virey 
marqués de Cerralvo hizo consulta al señor arzobispo D. Fran- 
cisco Manzo, para que expusiese S. S. lUma. el remedio que halla- 
se oportuno, quien respondió no hallarlo, y que se aguardase á que 
pasara la temporada de las lluvias. 
En Setiembre de 1630 se hizo una junta de los ministros de Su 
Majestad, prelados de las religiones, dueños de fincas, y maestros 
de arquitectura, para indagar arbitrio de desaguar á México, y la 
respuesta fué que el único que habia era la continuación del tajo 
abierto por el Huehuetoca rompiendo el socavón, por lo que se 
reguló necesario millón y medio de pesos, 2,800 bueyes, 400 ara- 
dos, 200 carretas, 6,000 muías, la mitad aparejadas; 8,000 huaca- 
les do cuero, 2,000 azadones, 1,000 palas, 1,000 barretas de fierro, 
madera suficiente y 3,000 indios operarios, y quedó toda esa exor- 
bitancia en proyecto. 
Habiéndose vuelto á tratar de hacer el tajo abierto, por regula- 
ción que hizo Enrico Martínez se halló que se debían excavar fue- 
ra de lo excavado, 71.388,266 varas cúbicas de tierra, y que para 
hacer la obra en un año eran menester 1826 indios que trabajasen 
diariamente, y gasto de 13.385,299 pesos 6 reales, cuya propuesta 
fué rechazada por los oficiales reales de Su Majestad, diciendo 
que estando hecho el socavón y en corriente el desagüe, era esto 
bastante y que so debía mantener para siempre, y se desechó la 
propuesta do Martínez. 
El año de 1637, habiendo precedido vista de ojos, y tenídose dos 
juntas, la primera en 21 de Julio, en las que concurrieron las per- 
sonas de mayor carácter é inteligencia; vistos los pareceres do los 
maestros de arquitectura, y prácticos en el asunto, se resolvió ha- 
cer el tajo abierto para no valerse de socavón en lo sucesivo. Ha- 
bia muerto el año de 1632 Enrico Martínez, y estando resuelto 
hacer la obra á tajo abierto en el dicho año de 1637, á 20 de Agos- 
