60 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
to se comenzó á trabajar por el paraje llamado la Guiñada, en la 
altura de 151 varas y una sesma de desmonte de tierra, y se dio 
la superintendencia de la obra al E. P. Fr. Luis Flores, comisario 
de la Orden de San Francisco, que la tuvo á su cargo quince años 
y nueve meses, en cuyo tiempo mantuvo la obra en buen estado. 
Después tuvo la superintendencia el E. P. Fr. Bernardino de la 
Concepción, de la misma Orden. 
El año de 1665 se dio la superintendencia de la obra del des- 
agüe al E. P. Fr. Manuel Cabrera, también franciscano, cuyo car- 
go tuvo hasta el año de 1675, en el cual tiempo continuó el tajo 
abierto y conservación de lo obrado, con los remedios preservati- 
vos necesarios, y por sugestiones del fiscal del rey, D. Martin de 
Solís y Miranda, se apartó de la superintendencia al P. Cabrera y 
se le dió al mismo fiscal, quien prometió hacer la obra con ménos 
costo y darla acabada con el tajo abierto en ménos de un año; y 
lo que obró fué, 40 varas de tajo abierto, enzolvó los planes del 
socavón, y puso la obra en el peor estado, habiendo gastado 66,250 
pesos; no obstante lo cual, publicó que la obra estaba acabada en 
el año de 1677, lo que hizo celebrar con repique general de cam- 
panas ; pero después constó ser falso. 
El P. Fr. Manuel Cabrera, para vindicar su honor y conductay 
rebatir los falsos cargos que se le hicieron, escribió un manifiesto 
que dirigió á Su Majestad exponiéndole los cargos que le hizo el 
fiscal y respondiendo á cada uno de por sí, haciendo presentes los 
daños que dicho fiscal habia hecho á la obra en el tiempo que la 
tuvo á su cargo, el cual manifiesto corre impreso y se publicó con 
licencia del Gobierno, y el año de 1687 volvió á darse el cargo de 
la superintendencia del desagüe y tajo abierto al P. Cabrera, en 
ATENCION Á su MÉRITO, INTELIGENCIA É INTEGRIDAD. EstC padre 
emprendió de nuevo la obra haciendo los desenzolves necesarios 
del socavón, y manteniendo la obra en corriente, y haciendo los 
remedios preservativos necesarios para mantener la corriente de 
las aguas, y continuando el socavón. Habiendo faltado el padre 
Cabrera, se conservó la obra haciendo desenzolves y reparos ne- 
cesarios, sin continuar el socavón, y así llegó al año de 1770, en 
el que se volvió á tratar de continuar el tajo abierto desde donde 
llamaban la Bóveda Eeal, hasta la Boca llamada de San Gregorio. 
En este tiempo se hizo remate de la obra en un caballero rico 
