42i 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
Duranto los primeros años, el trabajo se efocluó con los arbi- 
trios comunes, usando como exjjlo^^ivo la pólvora negra de mina. 
La roca atacada era una arcilo-esquista compacta, unas veces 
muy Asurada y otras algo cuarcificada, por cuyas circunstancias 
los barrenos no siempre obraban bien; sin embargo, solían pre- 
sentarse tramos favorables para el efecto de la pólvora. La sec- 
ción del socavón prescrita por la Junta general de accionistas, fué 
de 4™, 2 do anchura por otro tanto de altura. Bíijo de estas condi- 
ciones, y sin embargo de las paralizaciones no cortas consiguien- 
tes á las vicisitudes ocurridas durante el trabujo para la prosecu- 
sion de la obra, los avances en la. roca compacta de la montaña 
fueron los siguientes: 
Metros. Uetros. 
En 1870, en 16 semanas de trabajo... 46,80; promedio semanario... 2.92 
1871 51 „ „ .... 173.20 „ „ ... 3.40 
1872 38 „ „ ... 104.21 „ „ ... 2.74 
1873 30 „ ,. ... 123.00 „ ,, ... 4.10 
1875 19 „ „ ... 45.55 „ „ ... 2 40 
Total en 154 semanas de trabajo... 492,76: promedio semanario... 3.20 
De la semana terminada en Noviembre 23 de 1872, á la de Ma- 
yo 24 de 1873, avanzó el socavón en las mejores condiciones, 
usando como explosivo la pólvora común, á razón de 4™,63 en 
promedio semanario. Abarca esta comparación un período de 27 
semanas, en el cual se caminaron 124"',94, con un importe total 
pagado al destajero por los avances de $ 12,798 00 
Los efectos consumidos fueron: 
Beferentes al explosivo. 
237^ arrobas pólvora á 3^ pesos $ 831 25 
482 ruedos [de 50 pies ingleses] cañuela ó sea 
mecha común de seguridad, á 50 es 241 00 
192 manos papel para cartuchos, á 34 es 65 28 
$ 1,137 53 
Alumbrado. 85^ arrobas velas á $ 5 00 427 50 
Importe total de los efectos consumidos 1,565 03 
Importe aislado de la mano de obra $ 11,232 97 
