426 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
Destituida hi gente operaría de los conocimientos y práctica 
necesaria para el trazo de profundos barrenos, convenientes para 
el aprovechamiento ventajoso del potente explosivo, fué indispen- 
sable adoptar el arbitrio de suspender el avance á destajo de la 
obra, y valerse de barrenadores á jornal, gobernados por capata- 
ces, que aunque poco expertos, procuraba yo inculcarles reglas 
para la mejor colocación de los barrenos, sin embargo de lo cual 
su trazo era no pocas veces imperfecto. Se organizó el trabajo en 
dos puebles por veinticuatro horas, ocupando generalmente en 
cada uno ocho barrenadores, \xx\ feriador de herramienta, cinco ó 
seis peones para retirar los escombros de la frente, y un capataz 
para el gobierno y vigilancia del trabajo. Los resultados obteni- 
dos con esta marcha, en las diez y ocho semanas especificadas, fue- 
ron los siguientes, en 193 puebles: Avance del socavón 96'^,45, ó 
sea medio metro por pueble en promedio. Para realizarlo se per- 
foraron: 
Para el cuele 475 barrenos con una lon<:;itud total de 784"^ ,25 
Para el empareje 1,108 ,, 1,793. 00 
Total 1,583 2,577. 25 
La profundidad media fué la siguiente: 
Barrenos al cuele 1™,65 cada uno 
Id. al empareje 1. 62 ,, ,, 
Corresponden estos barrenos por metro de avance de la obra: 
Para el cuele 5 con una longitud sumada de 8™, 13 
Para el empareje. 11 J ,, ,, 18. 59 
Total \^ 26. 72 
El arranque de cada metro cúbico ha necesitado en promedio 
una longitud de 1™,51 de barreno. 
El costo de avance de 96"',45 fué el siguiente: 
Mano de obra. 
3,342 jornales de barrenadores á $ 1 00 § 3,342 00 
195 de dos feriadores á 0 50 97 50 
1,121 de peones retiradores á O 50 560 50 
201 . „ de dos capataces á 1 50 301 50 $ 4,301 50 
