432 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
El antiguo tiro vertical de San José de la vieja raina de Mella- 
do, presentando señales amenazadoras de ruina, con motivo del 
hundimiento de la masa general del alto, originado por la enorme 
extracción de frutos y de ataques en el curso de una extracción 
de siglos, procedentes de los laboríos abiertos sobre la poderosa 
Yeta Madre, fué preciso en tales circunstancias iniciar y abrir 
con eficacia el nuevo tiro de San Miguel, sobre una profundidad 
vertical de 182°',60, á fin de no exponerse á que los trabaojs se in- 
terrumpieran. La obra se ejecutó en diez meses [de Julio 31 de 
1880 á Mayo 28 de 1881] con los costos siguientes: 
Eebaje superficial para dar principio al tiro $ 68 00 
Pagado por el cuele ó avance de la obra á destajo 8,513 25 
Fortificación de mampostería 625 40 
Keparacion de herramienta 1,586 50 
Al encargado de la obra y pegador 370 00 
Total costo de la obra $ 11,163 15 
Importaron los materiales gastados por el destajero $ 2,116 05 
Habiéndose invertido 43 semanas para la apertura, resulta el 
avance medio por semana á razón de 4^ metros, con un costo de 
$ 61 13 por metro. 
Los gastos do avance del Crucero de Dolores, en la mina de 
Mexiamora, en dos semanas fueron los siguientes: 
Semana terminada en Julio 12 de 1884. 
25 metros de barrenos de dia á $ 1 00 $ 25 00 
29 metros de barrenos de noche 1 00 29 00 
11 paquetes de dinamita 2 06 22 66 
15^ hilos de velas O 34J 5 81 
8 faeneros 44 dias O 50 22 00 
222 mantas extracción de tepetates O 99 22 12 
2 barreteros de dia y de noche 8 00 
Total $ 134 59 
Avanzó 6,10 metros, ó sea á $ 22 06 metro. 
