434 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
tor M. Braschi. Bajo la inspección de este caballero, hízose la 
instalación de compresoras y demás componentes de la planta, 
con la cual se han abierto mil cuatrocientos metros de escavacion 
en el socavón de la Purísima, perteneciente á la Negociación de 
San Acacio, en Veta Grande, cerca de Zacatecas, con un avance, 
promedio de trece semanas [de Agosto 15 á í^oviembre 15 de 
1S91] de 11™, 9, con tres barrenadoras Slugger, de 3i pulgadas in- 
glesas de diámetro, y una sección mínima de la obra de 2^ por 2J 
metros. 
En el Socavón de San Cayetano, en Guanajuato, perteneciente 
á la Compañía Unida, el avance ha sido de lO'^jSS, promedio de 
12 semanas de trabajo, con cuatro barrenadoras Slugger, de 2f 
pulgadas de diámetro, y una sección de la obra de 2J'^ de anchu- 
ra, por 2| de altura. 
En el primer caso el arranque del metro cúbico ha importado 
$ O 89, y en el segundo $ O 80. Eáte tipo do costo es ya suficien- 
temente económico para llamar la atención de los mineros sobre 
un sistema, que á la rapidez reúne la baratura relativa del tra- 
bajo. 
El arranque ejecutado á corte y rebaje, es decir en un escalón 
ó grada, como frecuentemente acontece en el disfrute, es notable- 
mente más barato que cuando se ataca una frente para el avance. 
Sin embargo de que este hecho por muy conocido no necesita de- 
mostrarse, presentaré algunos datos, con el único objeto de esti- 
mar la relación del mayor efecto del explosivo en un rebaje, res- 
pecto del obtenido en una frente. Para que la comparación sea 
clara me referiré al mismo Socavón Je Purísima de Catorce. 
Durante una corta temporada de 1875, la apertura de la obra 
se ejecutó parcialmente, avanzando la mitad superior de la frente 
y dejando por tanLo un escalón de dos metros próximamente de 
altura, por 4°',2 de anchura. Después, para atacar simultáneamen- 
te toda la frente, se procedió al arranque del escalón, cuyo traba- 
jo se ejecutó en un tramo, por medio do 215 barrenos, con una 
longitud total de 381 metros, ó sea en promedio 1°',78 por barre- 
no, y 7™, 95 por metro de escalón, ó bien 0",95 por metro cúbico 
de roca. El costo de arranque de 47'",90 de escalón, realizado en 
cinco semanas, fué el siguiente, incluyendo en los barrenadores 
los jornales para el apalanque: 
