Durmientes de fierro 
Idem distancia, 90 centímetros. 
Línea, gradiante máxima, 2% 
Id. extensión aproximada, 48 km. 
Carros, capacidad, 1.000 kgr. 
Presupuesto por cuarenta y ocho kilómetros. 
A — Valor del material estable, rieles, carros, durmien- 
tes, desvíos, inclusive trasporte Hamburgo, Iquitos, 
Sepahua, varadero, por metro 7 S. 336,000 
B— Material rodante: cinco carros, idem trasporte 
al varadero S. 1,500 7,500 
C— Dos casas para estación 10 X 5 á 1,500 3,000 
D— Dos potreros 100 X 100 m á 1,000 2,000 
E-Cinco muías á 800 4,000 
F — Línea telefónica, colocación, trasporte 4,000 
G— Trabajos para trazar la trocha 6,500 
H— Estudios definitivos 5,500 
I — Trabajos para el desmonte del camino diez me- 
tros de anchura 12,500 
K— Trabajos para cortes de tierra, terraplén 44,500 
L— Puentes 3/6-8, 10/4-6, 39/2—4 22,500 
M— Colocación durmientes y rieles 24,000 
N— Gastos imprevistos, durmientes, inundaciones 
(20 %j 94,400 
O— Gastos de administración y asistencia médica 6% 33,984 
P— Gastos de diferentes viajes, reunir operarios, 
traslación al campo, instrumentos, equipaje 9,000 
Q— Ganancias y seguro 15% 91,407 
S.700,791 
Resumen. -Asciende el total de la obra, inclusive material de cons- 
trucción y todos los gastos hechos hasta la entrega del trabajo á 
la suma de S.700,791, garantizando la entrega de la línea en el tér- 
mino de tres años, bajo una fianza en la Caja Fiscal. 
