ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
19 
cesarios para trasportar el material y comenzar los primeros tra- 
bajos, el 2 de Diciembre del año anterior. El 25 del mismo mes 
quedó expedito el tramo de Tolnca á Lerma, y habiendo indicado 
el constructor ser necesaria mayor cantidad de postes que la aco- 
I)iada en el Llano de Salazar, se le autorizó para contratar la ma- 
dera suficiente para instalar el conductor hasta Chapultepec. Se 
le encargó también, informase de la disposición en que se hallara 
la autoridad política de Lerma para ceder un local para la oficina 
telegráfica en la misma villa, y para facilitar la contrata de pos- 
tes en términos ventajosos. Esta contrata se hizo por el gefe po- 
lítico de Lerma con los pueblos de Atlapulco y Acupilco, los que 
entregaron ochocientos postes que se trasportaron á los puntos 
de la línea en que se emprendían los trabajos preparatorios de 
distribución del material. 
Entre Toluca y Lerma la reparación consistió en levantar el 
conductor, que se encontró roto y en tierra en una longitud de 
ocho kilómetros, y en poner casi todos los aisladores y espigas. 
Se reconstruyeron también veinticuatro kilómetros de Lerma al 
imerto de Salazar: de este punto á Santa Eé se construyeron de 
nucs'o treinta y cuatro kilómetros en la i^rimera quincena de Ene- 
ro, y el 17 del mismo quedó restablecida la comunicación con la 
capital del Estado de México, por la línea telegráfica de cincuen- 
ta y ocho kilómetros de longitud, con un costo, incluido el valor 
del material, de $ 2,591. 02. 
El material consumido es el siguiente : 
Para continuar la línea se encargó al mismo constructor la re- 
paración del tramo de Acámbaro, dándole las instrucciones con- 
venientes para hacer la inspección general de la línea, previnién- 
dole recogiese el material depositado en las oficinas del tránsito 
é informase de todo lo conducente al buen servicio púbUco en este 
importante ramo. Según este informe del mismo constructor, fal- 
Postes 
Aisladores 
Espigas 
Alambre de línea 
551 
500 
527 
90,10 fiuint. 
0,75 „ 
1,00 „ 
„ de atar 
Clavo. 
