24 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
ban por enlazar estas oficinas^ lo que se verificó el 15 de Febrero, 
quedando establecida la comunicación telegráfica entre la Capi- 
tal y el puerto de Tampico, habiéndose reparado préviamente el 
tramo de San Juan del Eio á Querétaro, en el que faltaban 169 
aisladores, 38 postes y 33 espigas. 
La línea de San Luis al Saltillo se interrumpía con frecuencia, 
por su imperfecta construcción j para evitarlo, se encomendó su 
reparación al C. Manuel Gómez, por recomendación del gobierno 
del Estado de Coaliuila, que se manifestó dispuesto á proporcio- 
nar parte del material necesario. 
El C. general Hipólito Charles, gobernador de aquel Estado, 
atendiendo con el mayor empeño á la importante obra del resta- 
blecimiento de la comunicación telegráfica con el puerto de Ma- 
tamoros, ha sido un auxiliar eficaz del Ejecutivo, debiéndose á 
sus constantes esfuerzos el que hoy se encuentre expedita la vía 
telegráfica hasta Camargo, para cuyo efecto dictó con oportuni- 
dad las órdenes convenientes para la entrega y pronto trasporte 
del material á todas las oficinas de la línea del Saltillo á Mata- 
moros. 
Para la reconstrucción del tramo de Monterey á Matamoros se 
dispuso trasportar el material depositado en este puerto, y desde 
él comenzar los trabajos hácia Camargo, y entre Mier y Cade- 
reyta, hallándose expedito el tramo de Camargo á Mier. 
El 3 de Febrero llegó á Rancherías, en el Eio Bravo, el vapor 
que condujo el material telegráfico procedente de Matamoros, 
para la reparación entre Mier y Cadereyta, y en la misma fecha 
comunicó el constructor Manuel Gómez haber organizado dos 
cuadrillas, compuestas de un sobrestante y seis peones cada una, 
que trabajaban entre Cerralvo y Cadereyta, en cuyo trayecto fal- 
taban 13 kilómetros de alambre, y la otra entre Matamoros y Ca- 
margo. Agregaba el C. Gómez que las continuas lluvias y la im- 
perfecta construcción de este segundo tramo, retardarían por J 
quince dias el restablecimiento de la comunicación, que debe ve- 
rificarse próximamente, pues el gasto pequeño de $ 300 que im- 
portará la reparación, hace ver que no es de mucha importancia. 
En 6 de Enero se previno al encargado de la oficina telegráfi- 
ca de Durango, informase pormenorizadamente sobre el estado 
9 
