ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
39 
una cooperación debida, de conformidad con mis sentimientos de 
verdadero progreso, esperando que este heclio no pasará desaiier- 
cibido en su justificación y mandará que se me llaguen los $ 2,898 
48 es. que imj)orta mi deficiente hasta fin de 187 6, atendiendo á 
que bien pude habérmelos pagado, si dominara en mí el senti- 
miento egoísta que domina en otros. 
^'Las oficinas que comi)onen aquella línea son: Durango, Abi- 
no, Cuencamé, Nazas, Gallo, Zarca y Cerrogordo por este lado, 
y por el otro Chuihuahua, Eosales, Santa Eosalía y Parral, cuya 
oficina puse antes de marchar á Chihuahua para venir acá. Los 
empleados que corresponden á ella son : por su orden, Covarru- 
bias. Vega, García, Salcido, Franco, uno nuevo que fué de Du- 
rango, y Díaz ])or aquí, y Fernandez, Pérez y Fuero por allá, no 
habiendo aún en el Parral más que un alumno. 
^'Mi larga permanencia en aquellos Estados me ha hecho co- 
nocer á todos los que x^ueden ministrarnos madera, y como la cau- 
sa de la prolongación de mi obra es únicamente la falta de este 
material, suplico á vd. se digne desechar toda idea de economía 
mal entendida, queriendo, como el Sr. Balcárcel,*que la madera 
de aquellos dilatados desiertos valga lo mismo que aquí donde 
nos circundan los montes. Déseme la madera, y i^ronto aquella 
línea quedará terminada, comenzando, si así se me manda, con 
los útiles que me sobran, la interesantísima del Paso. 
^'Libertad en la Constitución. México, Febrero 28 de 1877. — 
B. Ballesteros. — C. Ministro de Fomento. — Presente. 
"Telégrafo de Chihuahua. — Construcción. — Cumpliendo con 
lo que vd. se sirvió prevenirme ayer, tengo la honra de poner aquí 
el cálculo más aproximado y económico posible para cerrar el tra- 
mo telegráfico de Santa Eosalía á Cerro gordo. 
50 leguas á 63 postes cada legua, 3,150. 
3,150 postes á $ 2 „ $ 6,300 
Suplemento de 4 reales por íroste 1,512 
20 operarios á 4 reales diarios 10 
52 dias de desmonte y agujeros, á $ 10 520 
Los 52 dias, .un carretón para agua, bastimento y herramientas 156 
Gasto diario de cuadrillas y carretón. — Las 52 leguas pueden ponerse 
en 30 dias á $ 13 390 
Suma $ 8,888 
