ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
299 
los compromisos de la Compañía concesionaria, y deducir de los 
mismos expedientes, si ha cumplido con ellos. 
^'El art. 5° de la concesión dice: 
"Los trabajos de construcción del Ferrocarril, deberán comen - 
"zar dentro de diez meses contados desde la fecha de esta lev, y 
"dentro de diez y ocho, contados desde la misma fecha, deberán 
"estar concluidos por lo menos cincuenta kilómetros, partiendo 
" de la ciudad de México." 
"Ahora bien, habiendo sido elevada al carácter de ley la con- 
cesión el 5 de Diciembre de 1874, los trabajos de la vía férrea de- 
bieron comenzar el 5 de Octubre de 1875. En el expediente res- 
pectivo que existe en este Ministerio, consta que el representan- 
te de la Compañía, Sr. D. Juan Allsopp, comunicó con fecha 8 de 
Noviembre de 1875, que el 1*? de dicho mes habia comenzado la 
obraj luego habiendo i)asado el plazo de diez meses, el privilegio 
puede considerarse caduco, por haberse faltado á la primera cláu- 
sula del citado art. 5° 
"Con respecto á la segunda cláusula del mismo artículo, esto 
es, que á los diez y ocho meses estuvieran concluidos por lo me- 
nos cincuenta kilómetros, basta saber que ni uno solo se encon- 
traba hecho á los diez y siete meses, fecha en la cual participó el 
Sr. Allsopp la suspensión de los trabajos; y no es creíble que en 
un mes estuviera concluido aquel tramo, pues esto es material- 
mente imposible. 
"Hay en la ley un artículo, el 38, que podría servir de recurso 
á la Empresa para salvar la caducidad, en cuanto á la segunda 
cláusula del art. 5*?; " todo caso fortuito ó de fuerza mayor salva á 
la Empresa de sus compromisos;" pero terminantemente se ex- 
presa que la suspensión durará solamente el tiempo que dure el 
impedimento, y habiendo ya i)asado este que, según consta en las 
manifestaciones del apoderado de la Compañía, consistió en que 
los revolucionarios impedían los trabajos, queda por lo mismo 
sin valor la excepción. 
"Así, pues, tanto por no haber comenzado dichos trabajos en 
el tiempo debido, cuanto porque no han continuado, y porque no 
era posible con arreglo á los ])receptos de la ciencia, que en el 
mes que faltaba estuvieran concluidos los cincuenta kilómetros, 
