302 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
las condiciones estipuladas en el art. 5° del decreto de concesión 
de 5 de Diciembre de 1874, el C. General 2'' en Gefe del Ejército 
Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, lia tenido á 
bien disponer que conforme á lo prescrito en el art. 40 fracción 
II de dicho decreto, se declare, como se declara, caduca la con- 
cesión expresada, procediéndose por la Tesorería General de la 
Xacion á bacer efectivo el pago de los ciento cincuenta mil pesos 
que conforme al art. 39 fracción I, deben entregarse por vía de 
multa por la Compañía concesionaria del Ferrocarril del centro, 
por su falta al cumplimiento del contrato de concesión. Esto se 
comunicaba al C. Ministro de Hacienda para que se sirviera li- 
brar sus órdenes á la Tesorería General, á fin de que proceda á 
hacer efectiva la responsabilidad pecuniaria de que habla el 
acuerdo anterior, conforme á la escritura respectiva que existe 
en aquella oficina, pues así lo participó á esa Secretaría el ciu- 
dadano tesorero general en oficio de 14 de Mayo de 1875, que 
consta en el expediente relativo. 
^•Para cumplir con el deber que me impone mi carácter de re- 
presentante de la Empresa del Ferrocarril Central, me permitirá 
esa Secretaría del digno cargo de vd. que presente á su ilustrado 
criterio las consideraciones que me sugiere la grave medida que 
contiene el oficio que contesto. 
"Los antecedentes que con relación á este negocio obran en 
ese Ministerio, ponen á cubierto á la Compañía que represento 
del cargo de no haber cumplido voluntariamente las estipulacio- 
nes que contiene el art. 5° del decreto citado. Después de haber 
presentado en el tiempo que fijó el art. 4", los planos de los 100 
primeros kilómetros y de haber sido aprobados por ese Ministe- 
rio, la Empresa comenzó los trabajos de construcción, los terra- 
plenes, tajos y excavaciones, algunos de ellos difíciles y costosos, 
como el de la Cuesta de Barrientos, cuyas obras estaban muy 
adelantadas cuando estalló la revolución proclamada en Tuxte- 
pec, que desde luego hizo sentir sus efectos en las comarcas en 
que se verificaban aquellos trabajos. 
'^Fué imposible continuarlos, ya porque los operarios eran ahu- 
yentados por las fuerzas contendientes que los tomaban de leva, 
ya porque los jornales subían de precio en relación con los peli- 
