310 
ANALES DEL mNISTERIO DE FOMENTO. 
miento de los tribunales, basando su pedimento en el art. 15 de 
la ley de concesión. 
El Ministerio, antes de contestar á esta última pretensión, con- 
curriendo la circunstancia de haberse cambiado el personal de 
la Sección S*", dispuso que se hiciera un nueyo estudio del asunto, 
dando el correspondiente informe. Este se rindió en los términos 
siguientes : 
'^Eepública Mexicana. — Ministerio de Fomento, Colonización, 
Industria y Comercio. — Sección 3^ — C. Ministro. — Según el ar- 
tículo 5° de la ley de concesión de 5 de Diciembre de 187 4, que dice: 
Los trabajos de construcción del Ferrocarril deberán comenzar 
''á los diez meses de publicada esta ley, y dentro de diez y ocho, 
"contados desde la misma fecha, deberán estar concluidos por lo 
''menos cincuenta kilómetros, partiendo de la ciudad de México," 
debió la Empresa comenzar sus trabajos, según lo que indica la 
ley expresada, el 5 de Octubre de 1875. Los trabajos no comen- 
zaron sino el 1"? de Noviembre, según consta del aviso respectivo 
que el representante de la Empresa dió con fecha 8 del mismo No- 
viembre. 
'' Según el mismo artículo debieron quedar concluidos en el tér- 
mino de diez y ocho meses, contados desde la fecha de la ley, por 
lo menos cincuenta kilómetros de vía. Este plazo se cumplió el 5 
de Junio de 187G. 
''Del certificado que presentó el representante de la Empresa 
para justificar la suspensión de los trabajos, aparece que todavía 
el mes de Abril del mismo año trabajaban numerosas cuadrillas, 
y el mismo representante participa posteriormente que la suspen- 
sión de los trabajos tuvo lugar el 15 de Mayo. 
Se ve, pues: que la Emj)resa no comenzó los trabajos en la fe- 
cha debida: que la misma Empresa tuvo expeditos para la eje- . 
cucion de sus trabajos diez y seis meses : que el caso de fuerza ma- 
yor que pretenden hacer valer, no se i)resentó sino en este 16" 
mes: que la suspensión comi)leta de las obras, no tuvo lugar sino 
hasta el 15 de Mayo, es decir, á mediados del 17° mes, y por úl- 
timo: que no sufrieron paralización completa los trabajos, sino 
del 15 de Mayo al 5 de Junio, es decir, durante 20 dias. 
