LA EDIFICACION EN BUENOS AIRES 
207 
tos i especificaciones, coloca su firma al pie de cada orijinal 
i se estiende ima escritura publica por la cual autoriza al 
Arquitecto para ejecutar el trabajo segun aquellos documen- 
tos i la propuesta de que en seguida se hablara: una vez fir- 
mada esta escritura, el propietario o cliente no puede intro- 
cir modificacion alguna en los pianos o en la obra, sin que 
sea previamente aceptada por el Arquitecto por medio de 
otra escritura publica que anule la anterior i en la cual se 
detallara el costo de la modificacion introducida; los hono- 
rarios, segun el Arancel de la Sociedad Central de Arquitec- 
tos de la Repiiblica Arjentina, quedan tambien establecidos 
sin lugar a discusion ni a sorpresas posteriores para el 
cliente o el profesional. 
Terminados estos trabajos de oficina, — cuya preparacion 
puede pedir dos o tres meses, — el arquitecto llama a varios 
contratistas responsables i de su entera confianza, para en- 
tregarles una copia de todos los documentos i a los que pide 
una propuesta de rebaja i un plazo perentorio; esto es, que 
se llevara la ejecucion, Have en mano, aquel contratista que 
proponga efectuar la obra en conciencia, por la menor 
cantidad dentro del presupuesto elaborado por el Arquitecto 
i en el menor tiempo posible. Aceptada una propues- 
ta i establecida la garantia del proponente, se firma una es- 
critura publica entre el propietario i el contratista, i este no 
puede pedir mas tarde indemnizacion alguna por ningun mo - 
tivo , salvo los casos de fuerza mayor calificados por el Co- 
digo Civil. Se comprende que para llegar a tal seguridad es 
indispensable que el Arquitecto haya estudiado sus pianos, 
presupuestos i especificaciones del modo mas perfecto, pues 
si se constatare error o mala fe de su parte, sera el profe- 
sional civilmente responsable de las perdidas que por su 
culpa hubiere podido orijinar al contratista. 
En cuanto al plazo, se establece una multa para el em- 
presario que se exceda de el, i esta multa se ealcula segun 
la entrada probable que procurara el edificio una vez con- 
cluido i se deduce de los estados de pago mensuales que per 
cibe el contratista. 
