n-22 
MKMORiAS ClENTfyrCAS I LITE8AEIAS. 
CAPITULO IX. 
OliDEN QUE DEBE SEGUIKSE EN LA EJECUCION DE LOS TRA- 
BAJOS. — DURACION DE LA EJECUCION. 
Todos los trabajos que liemos proyectado no son igual- 
mentc importantes bajo el punto de vista de su eficacia. 
Los clasificaremos como sigue: 
1. ° Cierro del iutervalo comprendido entre la piedra de 
los Lobos i la tierra, para abrigar el puerto; dragajes pre 
limi-napes;. 
2. ° Construccion del muelle de la Poza. 
3. ° Ejecucion del molo N., necesario paia la canaliza- 
cion del rio; dragajes complementarios. 
4. ° Construccion del dique sumer jido en plea mar. 
5. ° Perfeccionamiento del puerto; muelle de embarque a 
lo largo de la ciudad. 
El cierro del iutervalo comprendido entre la piedra de 
los Lobos i la tierra, os de capital importancia, i anexaii- 
dole la construccion del muelle de la Poza, se liabra mejo- 
rado ya notablemente el puerto de Constitucion. Aunque 
el proyecto en que nos liemos detenido i que esta marca- 
do por Kneas seguidas en el piano jeneral, sea completo 
bajo el punto de vista del resultado <jue se per sigue, se pue- 
de perfeccionarlo today ia, sobre todo bajo el punto de 
vista de la facilidad de la entrada, prolongando los molos. 
Hemos indicado dos mejoramientos sucesivos, compren- 
diendo el primero una simple prolongacion del molo 1ST. 
de 100 metros, el segundo una prolongacion del molo S. 
de otros 100 metros, asi como la creaciou de un molo S. 
de 100 metros de largo, partiendo de la roca de los Lo- 
bos. Estas prolongaciones tambien tienen por efecto re- 
ducir al minimum posible los dragajes por efectuar. 
La duracion de los trabajos para el proyecto que pre- 
sentamos, sera de 6 afios. El l er ano debera emplearse 
casi por completo en la instalacion de los astilleros de 
construccion. 
