ANALE3 DE EA TOITSRSIDAD. — JITNIO DE 1878. 
325 
15. Un metro cubico de bloque artificial 
con mortero de cal hidraulica del Theil, 
snmerjido: 
l.° Entre las Ventanas i los Lobos « 9 11 
2° Para los otros trabajos « 8 01 
16. Un metro cubico de bloque artificial 
con mortero de cimento, sumerjido: 
1. ° Entre las Ventanas i los Lobos « 13 45 
2. ° Para los otras trabajos « 12 76 
17. Un metro cubico de productos dragados 
(fundacion de las obras) « 0 40 
18. Un metro cubico de productos dragados 
en grandes masas « 0 36 
19. Un metro cubico de terraplen formado 
con escombros de cantera i productos de 
dragaje - « 0 60 
CAPITULO XII. 
PRESUTUESTO DE COSTOS. 
(Vease el detalle, Anexo nfim. 9.) 
Para fonnar nuestro presupuesto, bemos principiado, 
como ha podido verse en el capftulo XI, po? establecer 
nuestra serie de precios en sus mas minuciosos detalles. 
Esto nos ha sido facil para los cimentos, cal hidrdulica i 
otros materiales que seria necesario traer de Europa. En 
cuanto a los materiales del pais, hemos basado nuestras 
estimaciones sobre los informes que hemos eonseguido i 
s obre nuestras propias observaciones. 
Habiendo calculado con suma exactitud tod os los vo- 
lumenes conforme a los pianos anexos, aplicdndoles el pre- 
cio de la serie, hemos obtenido el valor aparente de las 
obras. Decimos aparente, porque en los trabajos hidrau- 
licos no sucede como en los trabajos en tierra, cuya for- 
ma nada viene a modificar. En los trabajos marltimos su- 
cede a cada momento que, despucs de haber empleado > 
