AN ALES DE LA UN t VERS! DAP. — JUNTO DE 1878. 
027 
Para esta parte (molo S.), creemos deber presuponer 
mi aumento de h()% sobre la cubicacion aparente. 
A pesar de lo incierto de los trabajos de este jenero? 
tenemos la intima conviccion de que el Gobierno no se 
vera obligado, como frecuentemente sucede, a conceder 
sumas complementarias para concluir trabajos principia- 
dos en vista de presupuestos inferiores al valor real de 
las obras. 
Para no introducir confusion en el detalle estimativo 
que sigue, solo lremos indicado los resultados de los cal- 
culos, dando en el Anexo todos los detalles. 
PRESTTPTJESTO DE COSTOS. 
(Anexo, sum. 9.) 
1. ° Molo S $ 230,309 92 
2. ° Molo 1ST <( 788,404 92 
3. ° Muelle de canalizacion « 457,702 90 
4. ° Dique sumerjible « 79,247 27 
5. ° Dragajes « 78,120 00 
1.633,845 01 
0.° Luz de puerto, casa del guardian, ar- 
gollones de amarra, etc., i suma para 
gastos imprevistos (( 46,154 99 
1.680,000 00 
7.° Material nautico (sin comprender la 
draga i sus accesorios) « 100,000 00 
Interes al 8 °/ 0 de ima suma de $ 100,000 
adelantado durante la duracion total 
de los trabajos (6 afios)..... « 48,000 00 
Interes al 8 % del capital en accion si la 
obra se liace por cuenta fiscal, a bene- 
ficio del empresario si la obra se hace 
porcontrato « 134,400 00 
Valor total de los trabajos............ « 1.962,400 00 
