REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 677 
mineurs, venus des deux côtés de la montagne, se sont rencontrés, 
pour que la voie souterraine soit parachevée. 
Au Gothard, il a fallu 22 mois pour terminer les 3000 mètres res- 
tant à achever après la rencontre des galeries. 
A l’Arlberg, la méthode autrichienne a réduit la longueur normale 
des chantiers d’une attaque à 950 mètres, si bien qu’il a été possible de 
prévoir, dans le cahier des charges, que les derniers travaux d’élargisse- 
ment seraient terminés dans les 6 1/2 mois après la date du percement. 
Au mont Genis, où la galerie fut aussi établie à la base de l’ouvrage, 
l’élargissement final ne demanda que 9 mois. On y suivit cependant 
des procédés différents de ceux qui ont eu tant de succès à l’Arlberg et 
qu’il importe de décrire brièvement. 
Tandis qu’au mont Cenis le ciel de la calotte était atteint à l’aide de 
deux étages, le second étant formé d’une galerie creusée en calotte, 
les ingénieurs autrichiens s’inspirèrent de ce qui avait été pratiqué 
pour l’ouverture du tunnel de Laveno ("2935 mètres). Ce dernier 
ouvrage fut établi à l’aide d’une galerie de base, creusée d’un bout à 
l’autre en 368 jours. En même temps fut ouverte une galerie en 
calotte qui transperça une seconde fois la montagne deux mois après. 
Les deux galeries communiquaient de distance en distance à l’aide 
d’entonnoirs creusés verticalement du ciel de l’une à la base de l’autre. 
Le battage au large et la maçonnerie suivant, le souterrain fut livré 
16 1/2 mois après le commencement des travaux. 
A l’Arlberg, la galerie de base avançant, des cheminées furent 
élevées verticalement, de distance en distance, à partir du ciel de cette 
première galerie. Chacune de ces cheminées devint, à l’extrémité 
supérieure, le point de départ d’une attaque dans les deux directions 
et, partant, d’une galerie partielle en calotte. Ainsi se multiplièrent 
les chantiers isolés. Les cheminées servirent à l’évacuation des déblais, 
provenant tant du creusement de la galerie supérieure que des abatages 
latéraux. Ceux-ci se pratiquèrent par anneaux longs de 6 m ou 8 m cha- 
cun, alternant les uns avec les autres. Ce fut aussi par anneaux 
alternatifs de cette longueur que les maçonneries furent élevées, à 
commencer par le radier et les pieds-droits. 
Suivant la méthode belge, la galerie de direction se creusant en 
calotte, la voûte est construite et supportée sur des étais; les 
pieds-droits sont établis en sous-œuvre. 
Il en résulte, dans les terrains exerçant une forte pression, des 
déviations, parfois même des dislocations de la voûte, qui sont évitées, 
en grande partie du moins, par la méthode autrichienne. 
