226 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
A Iselle, les pierres de qualité ordinaire sont extraites 
des bancs de rochers, sur la rive droite de la Diveria. Les 
pierres plus solides sont fournies par le ravin de Reale 
Rovale. 
Dans la galerie parallèle, on a établi un canal en béton 
de o m ,6o de large et de o m , 5 o de profondeur. L’eau de 
la galerie principale est conduite par de petits canaux 
de o m , 3 o de largeur, à travers les traverses obliques, 
jusqu’au canal principal dans la -galerie parallèle. 
d) Chantier d'achèvement . 
Cette partie du travail comprend l’établissement de la 
voie avec la signalisation pour l'exploitation du chemin 
de fer ; elle sera poussée vigoureusement lorsque la jonc- 
tion des galeries de base aura été effectuée. Au 3 o juin 
1904, on avait introduit 4238 m 3 de balast du côté nord. 
c) Difficultés rencontrées; moyens mis en œuvre pour en 
triompher . 
Nous n’avons rien dit jusqu’ici des moyens mis en 
œuvre pour vaincre les difficultés particulières rencontrées 
au cours des travaux. Celles-ci se rapportent à trois 
causes : le manque de solidité des terrains, les irruptions 
d’eau et les hautes températures des roches. 
Du côté sud, dans la zone faisant suite à la zone aqui- 
fère, on a rencontré des terrains soumis à d’énormes pres- 
sions. Pour les retenir on a eu recours à un boisage 
formé de poutres de o m ,4o de côté et alignées les unes 
contre les autres. Elles cédèrent, dit-on, en certains en- 
droits. Dans ces passages difficiles, l’avancement quotidien 
ne fut que de o m ,25 au lieu de 5 m , 5 o. Quand le profil 
définitif était réalisé, on procédait au revêtement en ma- 
çonnerie comportant une voûte inférieure de 2 m. d’épais- 
seur ; les pieds droits avaient i n ’,8o et la voûte supérieure 
i m ,6o d’épaisseur. Il fallut toute une année pour conso- 
lider cette section. 
Les venues d’eau ne créèrent pas de moindres difficultés. 
Voici les moyens que l’on mit en œuvre pour en triompher. 
