23 
Brunnen genügen, die etwa mehr beobachteten dienen zur Controle. Sollten 
nicht drei dieser Brunnen regelmäßig Nachtruhe haben können, so würde ich 
es auch schon für ausreichend halten, wenn dieselben nur ganz wenige Male 
beobachtet würden. Jedenfalls wäre es am besten, wenn die Beobachtungs- 
brunnen für die wenigen in Betracht kommenden Nächte angeschlossen würden. 
Der Gang der Arbeit könnte sich meines Erachtens folgendermaßen ab- 
wickeln : 
1. Sofort Beginn eines Brunnens etwa in der Mitte der für die Wasser- 
entnahme verfügbaren Fläche des Stadtbauhofes. 
2. Während dessen: Auswahl der Vergleichsbrunnen und Herstellung 
der Anschluß-Nivellements. 
3. Sofort nach Erbohrung der wasserführenden Schicht im Stadtbau- 
hofe vergleichende Wasserstandsbeobachtungen an dem neuen Bohr- 
loche und an mindestens 2 der genannten bisherigen Brunnen. 
4. Construction der Wasserdrucksfläche aus 3. und Ermittelung der 
horizontalen Streichrichtungen derselben. 
5. Alsdann je nach Bedarf Abteufung weiterer Brunnen in einer 
dieser Streichrichtung parallelen Linie und beiderseits des ersten 
Bohrbrunnens. 
Königsberg, den 21. März 1897. 
gez. Professor Dr. Alfred Jentzsch. 
8 
