— 84 
sostituite completamente quelle in ferro (esclusa la ghisa). Però 1 
nel caso attuale sarebbe stato necessario studiare radicali modifica- > 
zioni del sistema, in vista della grossezza dei massi inclusi nella melma, i 
Altri metodi più moderni come quello q)er congelamento del ',v 
Poetsche, ottenuto mediante la infissione nel terreno di una serie di t i 
tubi nei quali circola un liquido portato da apposita macchina refri- h 
gerante a una temperatura di — 25® C, ed applicato finora esclusiva- ; • 
mente allo scavo dei pozzi in terreni fluenti, e quello per consolida- ;> 
mento e petrificazione del magma fluido, iniettandovi, mediante pompe i| 
e tubi, grandi quantità di cemento a rapida presa, non si ritennero ii 
per varie ragioni applicabili al nostro caso, nel quale oltre a combat- '7 
tere colle fluidità di quella massa non omogenea non conveniva per- t 
dere di vista il pericolo, sia per la esecuzione degli scavi sia per la il 
galleria una volta compiuta, dei grandi vuoti interni lasciati dalla it 
enorme massa di materie già franate. Inoltre conveniva tener pre- 'fi 
sente la perdita di tempo e la spesa ingente occorrente per impianti t 
di genere cosi speciale. 
Cosi venne razionalmente adottato il metodo belga, consistente )’i 
essenzialmente nelFeseguire lo scavo per parti limitate della intera t. 
sezione, e nel quale appena abbattuta la parte superiore del profilo d 
viene costruito completamente il rivestimento della calotta, procedendo ; 
in seguito allo scavo e murazione dei piedritti, sostenendo la vòlta i 
sia artificialmente, sia lasciandola a tratti riposare sulla roccia ed 3 
eseguendo la muratura dei piedritti per brevi sezioni. 
Fu ripreso dunque il lavoro dapprima tentando di aprire il cunicolo ( 
di avanzata in calotta mediante armatura completa a cassa di legno, ma ' 
si trovò subito serio ostacolo per la presenza dei massi chiudenti a ogni • 
passo la strada ai marciavanti, che si spezzavano contro di essi, e 
per le continue irruzioni di melma che fluiva attorno a ogni masso, i; 
Per la estrema difficoltà di procedere con armatura in legname, i 
col quale sistema, le operazioni di scavo e il collocamento dei legnami 
richiesero per qualche quadro 18 giorni di continuo lavoro, in mezzo 
a gravissimi pericoli per la incolumità del personale, fu pensato dalla ! 
