Relazione al R. Comitato geologico 
SUI LAVORI ESEGUITI PER LA CARTA GEOLOGICA NEL 1906 
E PROPOSTE DI QUELLI DA ESEGUIRSI NEL 1907. 
Questioni generali e comunicazioni. 
All’esposizione particolareggiata dei lavori eseguiti nell’anno decorso dai 
singoli operatori farò precedere anche quest’anno brevi cenni intorno all’esito 
delle principali deliberazioni adottate dal Comitato nelle sue precedenti adu- 
nanze, e intorno ad alcuni argomenti di carattere generale aventi relazione più 
0 meno diretta col nostro assunto. 
Ma prima d’ogni altra cosa sono lieto di poter assicurare il Comitato che 
1 risultati dell’ultima campagna geologica sono stati soddisfacenti, sia sotto 
l’aspetto della estensione dei terreni rilevati a nuovo o riveduti, sia sotto quello 
del rendimento, diremo così, giornaliero dei vari operatori. Infatti la superficie 
totale rilevata a nuovo ammontò, come meglio si vedrà più oltre, a kmq. 2335 
e quella riveduta a kmq. 2500 circa, ossia a kmq. 4835 in tutto, con una differenza 
in meno di pochi chilometri quadrati da quella di kmq. 4840 studiata nel 1905. 
La spesa fu di lire 14,405. 85 con 845 giornate di escursione, in confronto di 
lire 17,384.04 spese nell’anno precedente, in cui lo giornate di escursione erano 
state 1062, notando che nell’anno di cui si rende conto si ebbe un operatore di 
meno (il Viola) ed uno (il Sabatini) distratto dai lavori di rilevamento nella 
stagione più propizia, prima per l’incarico affidatogli dello studio dell’eruzione 
vesuviana, poi dal 14 agosto al 29 ottobre per la rappresentanza dell’Ufficio al 
Congresso geologico internazionale di Messico. Di simili risultati possiamo es- 
sere tanto più soddisfatti in quanto che le condizioni in cui i lavori dovettero 
svolgersi non furono, come si vedrà, molto favorevoli all’estensione superficiale 
dei rilevamenti, essendosi dovuto impiegare molto tempo nei lavori di coordina- 
mento per la cartina delle Alpi occidentali al 400.000 e di esplorazione preli- 
minare ai nuovi rilevamenti iniziati in Valtellina. 
Tutto ciò può spiegare, almeno in parte, la relativa lentezza con cui pro- 
cedette l’esecuzione di alcuni lavori speciali, ai quali speravamo di poter dare 
nello scorso anno maggiore impulso. 
Così, per esempio, si contava di potere entro il 1906 compiere la raccolta 
del materiale occorrente per la progettata Memoria sui giacimenti ferriferi delia 
Valle d’ Aosta e portarne a buon punto l’elaborazione. Ma tale lavoro dovette 
