— 436 
18 ottobre. — Lavorarono 284 operai divisi in quattro squadre. 
La prima squadra d’ iniettatori, composta di 45 operai (8 iniet- 
tatori, 8 turatori, 21 perforatori, 2 caporali, 2 travasa-solfuro, 
4 port'acqua e solfuro) iniettò di primo trattamento da Caratoz- 
zolo 5,148 m. q. , di terzo trattamento da Musolino 6,840 m. q. 
La seconda squadra, composta di 80 operai, di cui 2 acquaioli, 
esplorò m. q. 96,000 nel torrente Scoppo, nelle contrade: Scoppo, 
Porro, Porta Pertuso ; furono esplorate ancora 300 pergole. La 
terza squadra, composta di 68 operai, di cui 2 acquaioli, esplorò 
m. q. 88,000 nella regione Catarratti nelle contrade : Cacaci^ 
Spadafora, Bisconti e Catarratti. La quarta squadra composta 
di 89, operai esplorò nella regione Portalegni m. q. 88,000 nelle 
contrade: Janco, Porticatello, Catarratti, Murorotto, Bisconte. 
Tutte le squadre esplorarono m, q. 293,900 senza, rinvenire in- 
fezione. 
19 ottobre. — Lavorarono 296 operai divisi in quattro squadre. 
La prima squadra d’ iniettatori, composta di 45 operai (10 iniet- 
tatori, 10 turatori, 4 portaacqua e soffuro, 2 caporali, un travasa- 
solfuro, 18 perforatori) iniettò di terzo trattamento da Vinciguerra 
m. q. 14,388. La seconda squadra, composta di 81 operai, di cui 
3 acquaioli, esplorò. m. q. 84,716 nel torrente Gravitelli ed adia- 
cenze, nelle contrade Portalegni, Arcipeschieri, ove furono esplorate 
delle pergole, contrada Alvario, San Corrado. La terza squadra 
composta di 74 operai, di cui 2 acquaioli, esplorò nella regione 
Catarratti e Cammaro inferiore m. q. 112,400 nella contrada 
Bisconte ed altre. La quarta squadra composta di 86 operai di 
cui 3 acquaioli, esplorò m. q. 118,460 nella regione Catarratti nelle 
contrade Bisconte, Monte Piselli, Vignazza, Santa Marta, Muro- 
rotto, Campolo, Gravitelli, esplorando anche tutte le pargole rin- 
venute. Tutte le squadre esplorarono m. q. 315,576, senza rin- 
venire infezione. 
20 ottobre. — A causa della pioggia, non si potette lavorare. 
21 ottobre. — A causa della pioggia precedente, non fu possi- 
bile il proseguimento dei lavori, giacche il terreno era eccessi- 
vamente inzuppato d’acqua. 
( 
