— 447 — 
Un delegato con 8 operai seguitò la verifica del risultato 
della campagna. Altro delegato con 1 operaio eseguì il quarto 
trattamento da Perrone su pochi m. q. 
21 novembre. — Domenica si eseguirono i pagamenti agli operai. 
22 novembre. — Lavorarono 305 operai divisi in 3 squadre 
fino ad 1 ora pom. La prima squadra composta di 125 operai 
esplorò m. q. 65,000 nel versante destro del torrente Cumia e 
1,300 m. q. nella contrada Mosella; esplorò nelle contrade Ma- 
sitto e Sacco. La seconda squadra esplorò nel versante destro 
del torrente Cumia m. q. 58,200 essendo composta di 79 operai. 
Esplorò nella contrada Spara, Piano, Spuzzo, Convitto. La terza 
squadra, composta di 101 operai, esplorò nel versante destro del 
torrente Bordonaro m. q. 57,000 nella contrada Immacolata. 
Tutte le squadre esplorarono complessivamente m. q. 181500 
senza rinvenire infezione. Ad un’ora ed un quarto sopraggiunse 
una pioggia torrenziale disastrosa, che durò senza interruzione 
fino alle 5 e mezza pom. Delegati ed operai si ritirarono dai 
luoghi dell’esplorazione senza non gravi pericoli. Essendo il ter* 
reno eccessivamente inzuppato di acqua da durare in questo stato 
per molto tempo, le esplorazioni ebbero termine in questo giorno. 
23 novembre. — Non fu eseguito nessun lavoro a causa della 
pioggia del giorno 22. 
24 novembre . — Un delegato con 4 operai esplorò 242 pergole 
in città. 
25 novembre. — Un delegato con 4 operai esplorò 523 per- 
gole in città, e 450 viti in un giardino parimenti di città. Furono 
misurate gran parte delle macie per fare il preventivo dei lavori 
invernali. 
26 novembre. — Un delegato con 7 operai esplorò 4700 viti 
in un giardino di città. Con questo giorno ogni esplorazione 
ebbe termine. 
N. B. Nella compilazione di questo diario furono omessi i nomi dei pro- 
prietari, nei cui fondi vennero eseguite le esplorazioni, sicché il medesimo 
deve essere considerato come un estratto di quello esistente presso la De- 
legazione Speciale. 
