- 579 — 
numero degli operai fu invece sensibilmente ridotto per la distru- 
zione dei pochi e piccoli centri esistenti nei comuni di Vimercate, 
Carugate, Pessano e Gessate. 
Gli operai furono divisi per squadre di 1 5, sorvegliata ognuna 
da un capo squadra. Per rendere migliore il servizio, stabilii che 
qualsiasi mancanza agli ordini dei delegati o dei capi squadra, 
fosse punita con multe, che, per quanto lievi, bastarono però a 
raggiungere lo scopo. 
Durata dei lavori. — Le operazioni di scasso, estirpamento e 
livellazione, durano dal 12 marzo al 30 aprile. Ma giova notare 
che, oltre ai soliti riposi festivi, molti altri ve ne furono a causa delle 
pioggie, così che, in realtà, si ebbero solo 24 giorni di lavoro. 
Superficie scassata e relativo costo dei lavori. — La spesa per 
le operazioni invernali era stata da me preventivata, sopra ri- 
chiesta del R. Ministero, in lire 6,812 50 (1), sulla base di quanto 
fu speso pei lavori del 1879-80. Risultò invece di sole lire 4,350 (2). 
La spesa minore fu l’effetto di varie circostanze, fra le quali due 
primeggiano : 
l a Lo scasso non risultò necessario che per una superficie 
di mq. 25,643. 87 in luogo dei preventivati mq. 31,000, stante 
uno sviluppo delle radici minore del supposto ; 
2 a La profondità dello scasso, in media, fu pure minore di 
quella calcolata sull’esempio delle operazioni del 1879-80, essen- 
dosi limitata a circa 63 centimetri. 
Complessivamente fu operato il movimento di 16,141 90 metri 
cubi di terra, con una spesa per mano d’opera di lire 3,423. 
Il costo medio unitario per metro cubo, tenuto calcolo della 
sola mano d’opera, variò sensibilmente da posto a posto, anche 
dove fu praticato il lavoro ad una stessa profondità, influendovi, 
più di questa, la natura del terreno, più o meno compatto. Com- 
plessivamente risultò di lire 0,21 *[ 8 per metro cubo. (V. allegato A). 
(1) Escluse le spese di direzione. 
(2) Comprese le spese di direzione. 
