32 
dám — az illető helyiség középmelegét mindig megha¬ 
ladó hőfoka oly tényezőnek tekintendő, mely az öntözés 
czélját, t. i. a talajban meglévő és a növényzet számára 
elkerülhetetlen szükséges alkatrészek feloldását a leghat- 
hatósabban elősegitendi. 
V. A tervezett artézi kát költség-kiszámítása. 
Ezen emlékirat harmadik fejezetének végén a ter¬ 
vezett kútnak minimális mélysége 150 öllel állapíttatott 
meg. Habár tekintettel a fenebbiekben előadottakra nem 
hiszem, miszerint a kitűzött czél elérésére sokkal nagyobb 
mélység igényeltetnék, mindamellett, hogy költségveté¬ 
sem tökéletesen biztos alapra fektettessék, — a kútnak 
mélységét 300 öllel veszem fel számításom alapjáéi. Nap¬ 
pali és éjjeli folytonos munka mellett ezen mélység 3 év 
lefolyta alatt elérhető. 
Miután a kútnak, mindvégig szükséges csövezése 
folytán nagy terheket kellend emelni, a íúrtorony szint¬ 
úgy, valamint a gőzgép alapzata is rendkívüli szilárdsá¬ 
got igényelnek. 
Mind ezek tekintetbe vételével állíttatott össze a 
következő költségvetés : 
1. Berendezési költség: 
Egyenként: Összesen: 
a) Gépház.14000 frt. 
b) Gőzgép két kazánnal . . . 20000 „ 
c) Fúrórudazat 300 ölre 110 mázsa 
36 írtjával.3960 „ 
d) Fúrszerszámra.16000 „ 
e) Iránycső 20 öl hosszú, ölenként 
8 mázsával á 30 frt. . . . 4800 „ 
f) Cső vezet A 3" belürrel, 4 vonal- 
nyi lemezből 1575 mázsa 30 
írtjával.47250 * 106010 frt. 
2) Felügyelet és munkadijak: 
a) Két felügyelő mérnök 2400 írt¬ 
jával 3 évre.14400 frt. 
b) Két munkavezető 4 frt. napi- 
dijjal 3 évre.8760 „ 
c) Két gépvezető 3 frt. napidijjal 
3 évre.6750 „ 
