ZSIGMONDY VILMOS. 
353 
300 öl mélységben akis czellimárgára akadunk, s bogy ennélfogva egyszerű csöve¬ 
zéssel is beérjük, de azért mivel ezen eredmény el nem éretett, a végleges sikerről 
lemondani nem kell, évről évre megszavazta a szükséges költségeket. 
Ennek jobb megvilágítására czélszertí lesz, az eredeti költségtervezet és a 
tényleges kiadási táblázat tételeit összehasonlítani, a miből kitűnik az, hogy fen¬ 
tebbi állításunk helyes. 
Két évi munkára számíttatott. 
Tényleg kiadatott. 
1. fúrházra _ 
3. gőzgépre, ka- 
... ... 
4000 frt... 
... ... ... 7807 frt 30 kr. 
zánkürtőre 
3. a) rudazatra 
, - - 
.. ... 8000 frt 
9635 frt 94 kr. 
b) eszközökre 
c) javításokra 
10750 frt ... 
... ... 33393 frt 34 kr. 
4. a) iránycsőre 
b) csövezetre 
_ ... 6340 frt 
_ ... ... 54890 frt 86 kr. 
5. felügyelő mérnöknek 
6. munkásokra 
a) két munkavezető 
3000 frt ... 
- 18168 frt 11 kr. 
b) « gépvezető 
c) « kazánfűtő 
cl) « 8 segédmunkás 
10800 frt .. 
.... ... 60319 frt 9 kr. 
7. Kőszénre ... 
... ... 
... Í000 frt ... 
... ... 11931 frt 60 kr. 
8. Tűzifára 
_ _ 
... ... 90 « 
505 « 65 « 
9. Kenőszerekre 
_ _ 
... 3000 « 
... ... ... 1379 « 33., « 
10. Világításra 
_ _ 
... 378 « 
1538 « Is « 
11. Előre nem látható költségekre 
a) Kötélre 
_ 
_ _ _ 
... ... ... 3387 frt 61 kr. 
b) szerszámra 
... 
... ... ... ... .. 
603 « 76 « 
c) vasnemtíekre 
... ... ... 1115 « 5 « 
d) fanemtíekre 
. ... ... 1387 « 86 « 
e) szállításokra 
... 1743 frt ... 
346 « 95 « 
f) biztosításra 
... ... ... ... .. 
00 
GO 
i a 
g) irodára 
355 « 45 « 
h) különfélékre 
.. 
. ... ... 4056 u 80 « 
i) foglalásra 
_ 
_ _ _ 
— ... ... 6747 « 91 « 
Összesen 
50000 frt 
308658 frt 50 kr. 
Érdemes lesz ezen tételek egynémelyikét bővebben elemezni és az eredeti 
költségvetés és a számadási eredmény közötti külömbözetet kimutatni. 
Az 1. szám alatt a fúrházon 4000 frt vétetett fel, ezzel szemben tényleg 
kiadatott 7807 frt 30 kr, tehát 3807 frt 30 krral több mint az előirányzat, ezen 
többköltséget az okozta, hogy az eredetileg csak két évi használatra szánt s tényleg 
5146 frt 18 kr költséggel felállított épületet 1874-ben tetemesen meg kellett erő- 
Földtani Közlöny. 5X. köt. 1890. (267) 9Q 
