/ 
96 EL EDIFICIO DE MÉXICO 
Con bases tan incompletas, era muy arriesgado lan¬ 
zarse á construir escaparates nuevos, habiendo demos¬ 
trado la experiencia de 1889 lo muy costoso de este 
capítulo, pues entonces se invitieron en él 200 000 fran¬ 
cos para un desarrollo de 138 metros lineales. Decidióse, 
en consecuencia, alquilarlos, escogiendo entre los que 
habían servido para otras Exposiciones en París y Bru¬ 
selas, los mejor conservados, y obligándose los propie¬ 
tarios á adaptarlos al lugar designado, á mantenerlos 
en buen estado durante toda la Exposición y á des¬ 
montarlos por su cuenta al terminar esta. 
Así se evitaban también los gastos de transporte 
hasta la Capital de la República, y los de reparación y 
adaptación para un nuevo destino, cuando llegasen á 
México. 
Con los pasos para la construcción de la estantería, 
coincidió un periodo de graves contratiempos en la edi¬ 
ficación de nuestro Pabellón, contratiempos de tal natu¬ 
raleza, que á pesar de haberse estipulado en el contrato 
que aquel estaría concluido para el 31 de Enero, rctra- 
saion su terminación hasta el lí de Abril, sin que 
pudiese exigirse por ello responsabilidad alguna ni al 
contratista ni á nuestro arquitecto. 
En efecto, al entregar al Sr. Anza la plataforma sobre 
la que el Pabellón había de levantarse, la Dirección im¬ 
puso tales restricciones, que la fabricación era de todo 
punto imposible. Baste decir, que el simple peso de los 
obieios, indispensables para montar los postes, excedía 
del máximum tolerado por la Dirección para gravitar 
sobre las trabes. Fué, pues, necesario que nuestro ar- 
