78 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
95 коп. Кромѣ того, были даны 4022 руб. 20 коп. на устройство забора вокругъ обсерва¬ 
торскаго участка. 
На торгахъ, состоявшихся въ началѣ апрѣля мѣсяца, согласно требованію закона, и 
утвержденныхъ впослѣдствіи г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія, исполненіе предло¬ 
женныхъ работъ принялъ на себя подрядчикъ П. Ф. Китаевъ за цѣну въ 12386 руб. 
50 коп. Работы по постройкамъ начались еще въ апрѣлѣ, подъ надзоромъ городского архи¬ 
тектора Ю. О. Дютеля, и были почти окончены въ ноябрѣ, такъ что мы могли занять 
новыя комнаты съ половины этого мѣсяца, когда первоначально бывшая въ нихъ, понят¬ 
нымъ образомъ, большая сырость нѣсколько уменьшилась. Окончательный же пріемъ въ 
казну новыхъ построекъ, изъ за нѣкоторыхъ недодѣлокъ, былъ отложенъ до лѣта 1901 г. 
Такъ, напримѣръ, полы не были окрашены, а только загрунтованы, въ виду того, что можно 
было предвидѣть, что они въ теченіе зимы разсохнутся и поэтому весною должны будутъ 
быть сколочены. 
Пристройкой къ нашему главному зданію прибавилось три комнаты, предназначенныя 
для канцелярскихъ работъ, кромѣ передней у вновь устроеннаго второго входа въ зданіе. 
Подъ этими помѣщеніями, находящимися на одномъ уровнѣ съ прежнимъ помѣщеніемъ 
Обсерваторіи, былъ устроенъ нижній каменный этажъ, благодаря тому обстоятельству, что 
почва здѣсь имѣетъ довольно большой уклонъ, и поэтому для устройства его пришлось выко¬ 
пать, сравнительно, лишь немного грунта. Здѣсь устроены двѣ небольшія комнаты для сто¬ 
рожей Обсерваторіи и одна комната, предназначенная для мастерской. Лѣстница соединяетъ 
оба этажа, и рядомъ съ ней устроены какъ на верху, такъ и внизу сортиры. 
Кромѣ упомянутыхъ работъ, предвидѣнныхъ въ смѣтѣ, были исполнены еще разныя 
другія строительныя работы, а именно: 
Такъ какъ единственная имѣвшаяся дорога, ведшая къ Обсерваторіи по ея рощѣ, 
была проложена на восточной ея сторонѣ, т. е. на сторонѣ какъ разъ противоположной 
городу, и это неудобство должно было чувствоваться, въ особенности, съ тѣхъ поръ, какъ 
наша роща огорожена заборомъ, то была устроена другая подъѣздная дорога, которая 
ведетъ по косогору холма къ сѣверной части забора. Матеріаломъ для устройства этой 
дороги служилъ грунтъ, камни и земля, выкопанные при упомянутыхъ выше построй¬ 
кахъ. 
Крышу надъ старою частью нашего главнаго зданія пришлось передѣлать, по слѣду¬ 
ющей причинѣ: она имѣла съ трехъ сторонъ скатъ, частью направленный въ средину, а 
дождевая вода стекала съ крыши съ четвертой, открытой стороны. Эта четвертая сторона, 
однако, загородилась упомянутой выше новою постройкою, такъ что дождевая вода не имѣла 
бы никакого стока. Поэтому и было необходимо передѣлать крышу такимъ образомъ, чтобы 
конекъ ея приходился по срединѣ зданія, и дождевая вода стекала по сторонамъ. 
У новаго сарая, для обезпеченія его въ зимнее время отъ снѣжныхъ заносовъ, была 
забрана также и передняя его сторона, между тѣмъ, какъ по смѣтѣ предполагалось оста¬ 
вить ее открытой. 
