ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ЗА 1900 Г. 
95 
новое зданіе предположено выстроить изъ кирпича, что было весьма желательнымъ почи¬ 
номъ, такъ какъ при недостаткѣ воды всѣ остальныя деревяппыя зданія Обсерваторіи пред¬ 
ставляютъ очень большую опасность въ пожарномъ отношеніи. Въ новомъ зданіи 2 комнаты 
предположено отвести для занятій новаго отдѣленія сѣти станцій, 1 комнату йодъ архивъ, 
1 комнату для помѣщенія сторожей и 2 подъ лабораторію или мастерскую. 
При окончательной провѣркѣ и утвержденіи проекта этого павильона, выполненной въ 
строительномъ отдѣлѣ Губернскаго Управленія, выяснилась крайняя необходимость внести 
въ него 2 дополненія, нѣсколько увеличившія первоначальную его стоимость, а именно, ока¬ 
залось необходимымъ предохранить надежнѣе отъ наружнаго холода внутреннія помѣщенія 
путемъ пристройки крыльца и тамбура у двухъ входовъ этого дома. Затѣмъ, въ силу мѣст¬ 
ныхъ условій, необходимо было устроить помѣщеніе для храненія какъ съѣстныхъ припа¬ 
совъ, такъ и прочаго имущества сторожей. Путемъ устройства особаго подвальнаго этажа, 
съ перекрытіемъ его сводомъ, удалось устроить прекрасное помѣщеніе. Безъ значительнаго 
увеличенія стоимости постройки это оказалось возможнымъ только благодаря очень глубо¬ 
кому Фундаменту зданія. Измѣненъ былъ также и матеріалъ для покрытія крыши зданія 
что повлекло за собою довольно большое увеличеніе стоимости зданія. Вмѣсто желѣза 
рѣшено покрыть крышу цинкомъ, такъ какъ значительная масса желѣза на зданіяхъ 
Обсерваторіи могла бы послужить нежелательнымъ прецедентомъ къ увеличенію массы 
желѣза на строющейся вблизи Обсерваторіи церкви, уже помимо того, что близкое сравни¬ 
тельно сосѣдство зданія съ желѣзной крышей съ главнымъ зданіемъ Обсерваторіи, гдѣ 
установлены варіаціонные магнитные приборы, могло бы дурно отразиться на нашихъ 
магнитныхъ наблюденіяхъ. Всѣ эти дополненія первоначальнаго проекта повели за собою 
увеличеніе смѣтной стоимости зданія до 13822 р. 92 к. Назначенные на отдачу постройки 
этого зданія торги не состоялись, вторичное назначеніе ихъ представлялось безполезнымъ 
но случаю значительнаго поднятія цѣнъ на рабочія руки и матеріалы при мобилизаціи во 
время китайскихъ осложненій. Оставалось такимъ образомъ возвести постройку хозяйствен¬ 
нымъ способомъ, на что и получено надлежащее разрѣшеніе. Послѣ чего всѣ работы по 
постройкѣ зданія, со всѣми указанными ранѣе дополненіями, удалось сдать подрядчику И. М. 
Звѣреву за 11900 руб., такъ что съ уплатой надлежащаго вознагражденія за техническій 
надзоръ при постройкѣ гражданскому инженеру А. П. Артюшкову удалось съэкономить 
небольшую сумму въ 290 рублей для добавочныхъ работъ — какъ то: для планировки части 
двора, устройства ограды и ретирадныхъ мѣстъ около новаго зданія. Работы по постройкѣ 
начаты 11 іюля и затѣмъ прекращены па зиму при наступленіи морозовъ въ первыхъ 
числахъ октября. Ко времени пріостановки ихъ выведены всѣ стѣны, настланы потолочныя 
балки и черный потолокъ, затѣмъ заготовленъ матеріалъ — лѣсъ, кирпичъ и цинкъ — для 
дальнѣйшихъ работъ. Судя по выполненнымъ работамъ (болѣе 52°/ 0 всѣхъ работъ), можно 
съ увѣренностью предположить, что зданіе павильона будетъ совершенно закончено значи¬ 
тельно ранѣе условленнаго срока 1 августа 1901 года. Качество ихъ вполнѣ удовлетвори¬ 
тельно. 
