116 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
3. Строительныя работы. 
Въ отчетномъ году были закончены постройкою и съ 6 августа приняты въ казну оба 
новыя зданія, заложенныя еще въ минувшемъ 1900 году: 1) павильонъ въ 6 комнатъ, 
предназначенный для помѣщенія отдѣленія сѣти станцій, архива, мастерской и квартиры 
сторожа, и 2) зданіе для установки сейсмическихъ приборовъ. 
Постройка обоихъ зданій велась хозяйственнымъ способомъ и настолько успѣшно, что 
въ первомъ зданіи, не выходя изъ смѣтныхъ назначеній, введены значительныя улучшенія, 
а именно 1) пристроено каменное крыльцо съ В. стороны, необходимое для защиты жилого 
помѣщенія (квартиры сторожа) отъ холода, 2) устроено подъ одной третью дома подвальное 
помѣщеніе для храненія припасовъ и имущества сторожей, 3) устроена ограда, отдѣ¬ 
ляющая дворъ при павильонѣ отъ остального чистаго участка Обсерваторіи, 4) выстроены 
необходимѣйшія хозяйственныя приспособленія, совершенно упущенныя изъ виду при 
проектѣ павильона, 5) вмѣсто желѣзной крыши, устроена цинковая. 
Что касается постройки дома, предназначеннаго для сейсмическихъ наблюденій, то, 
вмѣсто назначеннаго смѣтой деревяннаго надземнаго зданія, было выстроено на ассигнован¬ 
ную сумму каменное полуподземное зданіе тѣхъ же внутреннихъ размѣровъ, какъ назна¬ 
ченное по проекту деревянное зданіе, но нѣсколько большихъ наружныхъ размѣровъ. Сверхъ 
указаннаго, въ первоначальномъ проектѣ были сдѣланы и другія измѣненія, значительно 
увеличившія цѣнность новаго зданія, а именно всѣ деревянныя перегородки и полы за¬ 
мѣнены въ немъ кирпичными, при чемъ полы сверхъ кирпича покрыты еще слоемъ цемента. 
Наконецъ, увеличено противъ смѣты и число массивныхъ столбовъ для установки прибо¬ 
ровъ, необходимость чего была выяснена только во время постройки зданія. На эти допол¬ 
нительныя работы, съ разрѣшенія сейсмической комиссіи, было затрачено Обсерваторіей, 
сверхъ ассигнованныхъ на постройку зданія, еще около 300 р. Благодаря введеннымъ рас¬ 
ширеніямъ и улучшеніямъ, Обсерваторія получила возможность установить одновременно не 
только тѣ приборы, установка которыхъ была для нея обязательна, но и другіе, предназна¬ 
ченные для снабженія ими станцій. Эти дополнительныя работы были окончены только въ 
октябрѣ мѣсяцѣ. 
Для наблюденія за постройкою двухъ указанныхъ каменныхъ здапій, при производствѣ 
ея хозяйственнымъ способомъ, хотя и при помощи подрядчика И. М. Звѣрева, приходилось 
затрачивать очень много времени на это сложное и хлопотливое дѣло, до того мнѣ совер¬ 
шенно незнакомое. 
Затѣмъ, въ декабрѣ 1901 года, были произведены передѣлки въ главномъ зданіи Обсерва¬ 
торіи для установки магнитографа Вильда-Эдельмана, вновь пріобрѣтеннаго Обсерваторіей. Въ 
южной магнитной комнатѣ были сняты полы и переставлены на новое мѣсто кирпичные столбы 
магнитныхъ варіаціонныхъ приборовъ, послѣ чего полы настланы вновь, столбы и двери вы¬ 
крашены, а стѣны оклеены новыми обоями. Эти работы потребовали особыхъ предосторож¬ 
ностей, въ виду того, что въ сосѣдней комнатѣ дѣйствовали все время магнитные приборы. 
