)) Ensuite, M. Kuhn, suffisamment mis au courant, s’est 
rendu à Chiavenna, où il a commencé les opérations le 
23 mai ; de Chiavenna à la frontière suisse, à Castasegna, 
le nivellement s’est effectué sur le territoire italien avec le 
consentement des autorités italiennes qui nous avait été 
accordé. De Castasegna, la ligne de nivellement s’est diri¬ 
gée par le col de la Maloja et par l’Engadine jusqu’à Süss, 
où M. Kuhn est arrivé le 11 septembre. Toutes les sections 
ayant été faites à double, il a employé 111 jours pour 
effectuer le nivellement de 177 kilomètres de la longueur 
totale de la double opération, ce qui fait 1 km ,6 par jour; 
il faut dire que les différences de niveau sont considérables, 
car il y a 1540 m de Chiavenna à St-Moritz, et 427 m de ce 
point à Süss. 
Ayant encore un mois de disponible, nous avons chargé 
l’ingénieur de faire d’abord le nivellement de contrôle de 
Reichenau par Coire à Landquart, ce qu’il a pu faire du 
15 au 27 septembre, c’est-à-dire en 13 jours, pour une 
ligne de 25 km , soit presque 2 km par jour. Enfin le 
temps étant encore assez favorable, M. Kuhn a terminé la 
campagne en commençant la ligne du Splügen par la sec¬ 
tion de Reichenau à Thusis, longue de 18 km , qu’il a nive¬ 
lée du 29 septembre au 17 octobre. Toute la campagne a 
ainsi duré 173 jours, et on a nivelé en tout 253 km , 
c’est-à-dire à peu près 1 km ,46 par jour ; ce qui est plus que 
dans l’année précédente (l km ,14), sans atteindre encore 
l’avancement moyen des premières années. 
La 7 e livraison du Nivellement de précision de la Suisse 
est actuellement sous presse et paraîtra très-prochaine¬ 
ment. Elle doit renfermer les opérations exécutées dans 
les années 1877, 1878 et 1879, ainsi que tous les détails 
