6 
vatoire de Genève. Il est à regretter que les signaux de Mont 
Colorié, Trélod et Colombier, qui sont maintenant sur territoire 
français, iraient pas été réparés par les autorités françaises, 
comme nous l’avions espéré; pour faire le nécessaire à cet 
égard, nos ingénieurs doivent même obtenir préalablement la 
permission du préfet de Chambéry, ce qui cause toujours des 
retards regrettables. 
Le 10 septembre, M. Jacky, ancien aide de M. Denzler, à 
Berne, et M. Gelpke, ingénieur des mines, se sont rendus au 
Titlis , où ils ont pu exécuter quelques répétitions d’un angle, 
au nombre de 10, mais le mauvais temps les a chassés au bout 
de quelques instants; ils ont dû même abandonner le théodolite 
dans une caverne au pied du glacier. C’est en vain que M. Gelpke 
est resté à Engelberg jusqu’au 24 septembre, qu’il a essayé en¬ 
core plusieurs ascensions des plus fatigantes, sans pouvoir 
atteindre le sommet. A la suite de ces efforts, le vieux guide, 
Pierre Josi, originaire d’Adelboden dans l’Oberland bernois, et 
accoutumé à ces ascensions depuis 25 ans, est tombé malade. 
Vers la fin du mois, M. Gelpke s’est rendu à la Berra , où il a 
pu faire quelques petites séries d’observations dans de mauvaises 
conditions de haie. Au mois d’octobre le hâle a empêché M. Gy- 
sin de faire des observations aux stations de Suchet et de la 
Dole , où il s’était rendu avec un théodolite de Starkc de 
9 pouces. —* De même un séjour de quelques jours que M. Denz¬ 
ler fit à la Rôthifluh et à Montoz, avec un théodolite de 12 pouces 
de Reichenbach, est resté sans résultat. 
Ainsi, malgré les efforts de MM. Denzler, L’Hardy, Jacky, 
Gelpke et Gysin, il reste encore dans les hautes Alpes les stations 
du Titlis , Basodine et Hangendhorn à faire , ainsi que les 7 sta¬ 
tions occidentales. 
M. Hirsch , qui a entendu avec peine les détails de cette cam¬ 
pagne manquée, croit, sans vouloir faire le moindre reproche à 
qui que ce soit, que la commission doit prendre des mesures 
pour éviter de pareils insuccès à l’avenir et pour assurer l’achè¬ 
vement du réseau dans l’année courante. Il faut à tout prix en 
finir, la commission y est tenue vis-à-vis des autorités fédérales, 
elle l’est vis-à-vis de l’association internationale. Dans ce but, 
M. Hirsch fait la proposition que les travaux trigonométriques 
