8 
tout; en tout cas il fera son possible pour y arriver. Ce n’est pas 
tout de trouver des ingénieurs, il faut aussi avoir des instru¬ 
ments convenables; comme il fait construire maintenant par 
M. Kern deux théodolites de 8 pouces, qui seront terminés au 
mois de juin, il espère pouvoir en mettre un cà la disposition de 
la campagne des hautes Alpes. 
Après avoir discuté encore quelques points de détail, la com¬ 
mission décide : 
1) De faire tous les efforts pour terminer le réseau trigono- 
mètrique dans le courant de cette année; et d’y consacrer en 
premier lieu les ressources du budget. 
2) D'accepter l'engagement de M. Denzler , de terminer lui- 
même les stations du Chasserai, de la Rothifluh, du Hôrnli, 
Napfet Righi. 
3) De charger M. Denzler de trouver, sous sa responsabilité, 
un, ou si possible , deux ingénieurs qui s'engagent à terminer les 
trois stations du Titlis, Hangendhorn et Basodine, de mettre à 
leur disposition des instruments appropriés et tous les autres 
moyens nécessaires. 
4) De prier M. Plantamour de faire le plus tôt possible les dé¬ 
marches auprès de M. le colonel Burnier pour lui demander de 
se charger de Vexécution des triangles occidentaux, et si M. Bur¬ 
nier accepte, de prier M. Denzler qu'il lui donne les renseigne¬ 
ments et les directions nécessaires. 
Sur la demande de M. le Président, M. Denzler évalue les frais 
des travaux trigonométriques ainsi : 
Construction de trois signaux en Savoie Fr. 700» — 
Frais des 7 stations à l'ouest .... » 1000»— 
» » 5 stations du centre ... » 500»— 
» » 3 stations des hautes Alpes . » 1800»— 
Total Fr. 4000» — 
M. le Président passe au second objet à l’ordre du jour, et 
prie M. Hirsch de rendre compte à la commission sur le nivelle¬ 
ment de précision. 
