8 
Enfin M. Hirsch reconnaît aussi non seulement Futi¬ 
lité, mais la nécessité de terminer tous ces travaux par 
un calcul provisoire des triangles, avant qu’on ne 
commence le calcul rigoureux de compensation du 
réseau. Avant d’entreprendre ce dernier travail fasti¬ 
dieux, il convient en effet de s’assurer par un calcul 
provisoire que nos matériaux, si peu homogènes, sont 
réellement suffisants, et de voir s’il ne faudrait pas, 
dans certains points, les compléter encore. Du reste,, 
il lui semble que le calcul de compensation dans le& 
stations doit précéder le calcul provisoire des triangles. 
M. Hirsch termine en insistant sur la nécessité d’ac¬ 
tiver davantage cette partie de notre tâche et il opine 
que la Commission ne devrait reculer devant aucun 
sacrifice pour y parvenir. Si M. Schinz ne peut pas 
avancer le travail assez promptement, il faudrait lui 
adjoindre un autre calculateur, d’autant plus que le 
calcul des triangles doit être fait à double. On pour¬ 
rait, en effet, comme le propose M. le Président, char¬ 
ger de ce calcul de contrôle notre ingénieur, M. Redard, 
si le temps de ce dernier n’était pas absorbé com¬ 
plètement par le nivellement ; mais, comme M. Redard 
ne rentrera de la campagne qu’en octobre et qu’il 
aura besoin de quatre mois au moins, pour réduire ses. 
observations, M. Iïirscb préfère que M. le Président 
trouve un autre ingénieur à adjoindre à M. Schinz. 
Sur la proposition de M. Plantamour le Président est 
prié de consulter M. Siegfried sur le choix d’un ingé¬ 
nieur compétent. 
M. Dernier regrette d’avoir été empêché par l’état 
de sa santé et par la charge de ses autres occupations 
de vouer à cette affaire toute l’activité qu’il aurait dé- 
