_ Во время работы проектныя отмЪтгки дна (точки) находятся са- 
‘мимъ подрядчикомъ, для чего онъь получаеть вфдомость работъ. 
10. Правильность производства работь провфряется земской упра- 
вой два раза въ мфеяцт, въ установленные дни, при чемъ всф замф- 
чаемые недостатки, неправильность и небрежность работъ, неиеправ- 
ности и отетупленя отъ договора, выданных вфдомостей и нарядовъ 
указываются подрядчику, его довфренному или десятнику съ требо- 
вашями устраненя въ ближайшие дни и отнюдь не далфе, какъ въ 
послфдуюция двф недфли. Ко времени этой повфрки вся исполненная 
часть канала должна быть добрана до полной глубины: при неточномъ 
выполнен дфлаемыхъ при этомъ управой указайй управа можеть 
удерживать причитаюцие полрядчику платежи. Въ случаф повторналго 
неисполнен!я такихъ требованй, а также, если ко времени осмотра 
количество слфланной работы не будетъ удовлетворять требованям'ъ 
а пункта договора. управа можетъ все замфченное исправить 
за счетъ слфдуемыхъ подрядчику платежей и даже расторгнуть до- 
говоръ. 
11. Уплата части денегъ въ счеть за выполненныя работы или 
поставленные матер1алы впредь до окончательной пр!емки той или 
другой части работъ, зависитъ отъ усмотрЪня уФздной управы ‘и 
производится не иначе, какъ по расчетнымъ вфдомостямъ (квитанц!- 
ямъ) техника наблюдавшаго за работами, удостовфренными гидро- 
техником губернскаго земства совмЪстно съ членомъ уфздной управы 
свидзтельствовавшими работы. Управа производитъ уплату части слз- 
дующихъ за выполненную работу денегъь по договорной стоимости 
работы съ такимъ однако расчетомъ, чтобы остающаяся за земствомть 
сумма вполнф гарантировала по заключентю инженера исправное окон- 
чан!е всего подряда, независимо отъ внесеннаго подрядчикомъ залога. 
За не вполнф законченную работу подрядчикъ не вправЪ требовать 
уплату полной договорной стоимости куб. саж. выемки въ видф раз- 
ницы въ стоимости выемки на разныхъ глубинахъ; выдача денегъ 
опредЪляется въ этомъ случа всеецфло инженеромъ наблюдающимуь за, 
работами и допускается лишь въ исключительномъ случаЪ. 
12. Имфя постоянно на работахъ не менфе опредфленнаго по $ 4 
числа рабочихъ, подрядчикъ обязань вести работу съ такимъ успЪ- 
хомъ, чтобы вся назначенная на текупий сезонъ работа была закон- 
чена вполнф къ 1 октября того года. Въ виду сего и приемка испол- 
ненныхтъ работъ производится лишь 1 или 2 раза въ лЛЪто, около 
