‚рабоч, чемъ число эт0-——для надлежащаго уепфха 
м работь— пополняется по мфрЪ развит!я работь до числа, требуемаго 
_нарядомъ инженера, наблюдающаго за работами или лица его замЪ- 
няющаго. ВзявпИй подрядъ обязанъ имЪфть достаточный по числу ра- 
бочихт, и характеру работъ контингентъ опытныхъ надемотрщиковъ 
(десятниковъ), трезвыхъ, исполнительныхъ и вообще удовлетворяю- 
щих требованямъ службы. Въ отношен!и ковтингента десятниковт и 
при 
рабочихъ подрядчикъ обязанъ выполнять веф указамя инженера на- 
блюдающаго за работами, которому и предоставляется право  требо- 
бовать немедленнаго удалемя служащихъ, неудовлетворяющихь усло- 
вямъ правильнаго веден!я дфла. 
5. Работы начинаются сть устройства магистральнаго канала отъ 
опредфленнаго въ спешальномъ нарядЪ пункта и ведутся по проло- 
женной техническимт надзоромъ трассЪ канала вверхъ противъ 'те- 
ченя съ доборомъ канала до полной профили въ течеши каждыхть 
цвухъ недЪль. | 
РазмЪфры канала выполняются по выдаваемымъ передъ работой 
окончательнымъ вЪдомостямъ согласно послБдней нивеллировкЪ и 
траесы канала. 
Установка трассы выполняется техническимъ надзоромъ помонию 
веБхъ нивеллированныхъ кольевъ съ такимъ расчетомъ, чтобы `поп- 
рядчикъ всегда имфлъ передъ собою запасъ ясно намфченнаго канала 
на протяжен1и не менфе 1 версты вверхъ отъ мФета работъ. Нивел- 
лировочные колья—Пикеты устанавливаются черезъ каждые 50 саж. 
и обозначаются порялковымъ №. Для установки этихъ знаковъ под- 
рядчикъ наряжаетъ необходимое число рабочихъ по требованшю техника, 
а затЪмъ отвфтетвуетъ за цЪфлость и неприкосновенность нивеллиро- 
вочныхъ кольевъ. 
Въ, устройству боковыхъ канавъ или стр$локъ подрядчикъ мо- 
жетъ приступить лишь по особому наряду управы съ указашемъ, гдЪ 
и какмя стрфлки могутъ быть выполнены. 
6. Работы выполняются подрядчикомъ его рабочими, матерлалами, 
инструментами и всякими приспособленями во всемъ согласно техни- 
ческимъ требованямъ и нарядамъ производителя работъ и отступать 
оть нИхъЪ самовольно подрядчикъ не имфетъ права. 
Если инженеръ наблюдаюций за работами найлетъ способъ ра- 
боть подрядчика неправильнымъ, то послЪдн!й обязанъ измфнить ихъ 
согласно указашя наряда. 
