` 
; $ | т 5 * р. 
18. Полтавская губернекая земская управа оказываетъ контра- Г: 
генту полное содЪйстые по вызову понятыхъ, указанных въ п. 6. 
настоящихъ конлишй, и ходатайствуетъ о содфйстыи со стороны 
г.г. земекихъ начальниковь и уфздныхъ земскихъ управъ. КромЪ 
того, губернская управа откомандировываеть земскаго служащаго для 
работъ, указанныхъ въ 2 п., на все время полевыхь работъ. - 
19. ВеЪ расходы по совершентю контракта относятся’ на счетъ 
контрагента. 
УТ. 
Проектъ техническихъ условй производства работъ. 
Матерзаль для составленя договорныхь условй между 1т30- 
ными управами и подрядчиками. 
Предлагается ‘къ’ осушеню пойма р. 
Иже ера помощью  магистральнаго 
канала длиною около верстъ, при поперечной профили отъ 
о АА КВ. САЖЛИ ДО о Ва 
и боковыхъ стънокъ длиною... вер. Общая кубатура по пред- 
варительному подсчету. куб. саж. земли. Работу предпола- 
гается закончить въ 2 сезона (считая сезонъ 5 мЪеяцевъ или 120. 
дней), а потому для выполнешя ея. потребуется въ 240 дней 
о а АВ рабочихъ ежедневно или въ первый сезон 
о аа рабоч. въ день и во 2-Й сезонъ.. 
о г. работа должна быть доведена до хут. 
раб. Въ сезонъ 
1. Работы находятся въ вфдфми уфздной управы. и лишь выпол- 
няются подъ наблюченемъ гидротехниковъ губернскаго земства. 
2. Работы должны быть начаты подрядчикомъ непосредственно за 
спадомъ весеннихъ водъ. День начала работъ устанавливаетъ уЪзп- 
ная земская управа, оповфщая о немъ подрядчика спещальнымъ на- 
рядомъ. Съ этого дня ведется исчислен1е веЪхъ сроковъ отдфльныхъ 
работтъ. 
8. Примфрно за 2 недфли до открытя работъ и, во всякомтЪ слу- 
чаф. не позже 15 апрфля подрядчикъ получает, отъ управы скрфплен- 
ную инженеромъ-гидротехникомъ земства кошю сь вфдомости о раз- 
мфрахъ и протяжени магистральнаго и боковыхъ каналовъ. Вошя 
эта служитъ подрядчику руководствомъ при исполнен работъ. 
4. Подрядчикъ докускается къ работамъ при наличности не ме- 
