104 Городская канализащя. 
‘проектф и смЪтЪ, которыя окажутся необходимыми для правильнаго ‘и 
цфлесообразнаго сооружен!я канализащи въ городЪ ХарьковЪ, какъ въ 
техническомъ отношени, такъ и въ отношен]а стоимости осуществлен!я 
проекта, пригласить въ качествЪ экспертовъь профессоровъ Рижскаго о 
Политехникума А. К. Енша, Харьковскаго 'Гехнологическаго Института 
И. А. Красускаго, Института Гражданскихъ Инженеровъ Н. К. Чижова | 
и инженера Московской канализщи Н. А. Алекс$ева. 
Указанная экспертиза состоялась Т—9 февраля 1911 г. въ состав 
намфченныхъ' экспертовъ, за исключенемъ Н. А. Алексфева, по служеб- 
нымъ обязанностямъ не имфвшаго возможности прибыть въ Харьковъ, 
Одобривъ въ общемъ проектъ, гг. эксперты внесли въ него н%ко- 
торыя свои поправки, изъ которыхъ наиболфе существенныя коснулись — 
увеличен1я вдвое разсчетнаго секунднаго расхода, деталей устройства 
пересзчен, концовъ сЪти, смотровыхъ колодцевъ, сфчен!й ее. 
пред$льной скорости въ керамиковыхъ трубахъ и проч. 
3 
Въ зас$давшяхъ подготовительной комиссм былъ выработанъ между. 
прочимъ проектъ требован!й къ устройству и дфйстыю установокъ для 
б1ологической очистки сточныхъ водъ, оставпИйся однако безъ дальнй- 
шаго движешя отъ 10 ноября 1910 г.; 21 декабря 1910 г. былъ раземот- 
рёнъ вопросъ о принудительномъ отчуждени земель подъ очистную 
станцию и подъ трубопроводъ, вопросъ о кредитовав!и домовладвльцевъ 
на устройство домовой и дворовой канализаши, а также и о необходи- 
мости расширеня городского водопровода, выкупленнаго городомъ отъ 
концесс1онеровъ 1 марта 1904 г. 
Для успЪшнаго выполнен!я всзхъ намфченныхъ работъ по канали- 
защи, Городская Дума 17 марта 1911 г. постановила немедленно избрать 
исполнительную канализацо1нную комисс1ю. 
26 мая 1911 г. Дума единогласно утвердила проектъ канализаши и 
постановила поручить Городской Управ немедленно представить его въ 
‘строительное отдфлене Губернскаго Правленйя для представлен!я въ 
Строительно-Техническй Комитетъ Министерства Внутреннихъ Дфлъ на 
утверждене, вм$стВ съ ходатайствомъ о скорзйшемъ утвержден! проекта 
съ разсчетомъ приступить къ работамъ въ текущемъ строительномъ 
сезонЪ. 
Утвержден1е проекта канализаци Строительно-ТГехническимь Коми- 
тетомъ М. В. Д. посл$довало 13 сентября 1911 г. 
По докладу канализащюнной комиссии, Городка Дума 4 1юЮня 
1911 г. постановила откомандировать городского инженера Д. С, Чер- 
кеса въ распоряжене комиссш, въ качеств главнаго строителя кана- 
лизащи, съ окладомъ въ 4200 р. въ годъ. 
Наконецъ 19 декабря 1911 г. Городская Дума, разсмотрфвъ пред- 
ставленную канализацонной комисфей смфту на сооружене 1-й оче- 
реди канализащи города Харькова, исчисленную въ сумм 3.669.475р., 
м 
| 
р% | 
2. 
ве | 
м 
Г 
3 
Е 
Е 
: 
я 
а 
Я 
а 
я 
у 
3 
5) 
бя, 
> 
га. 
НОВА К КаВИ ал 
