_Городская_ канализащя. | | 109 
осуществлению 1й очереди распредфлились на 3 строительныхъ сезона 
912, 1913 и 1914 годовъ. | 
— Въ программу 1912 г. вошли работы: 1) по устройству. главнаго 
оллектора (распространенныя на всЪБ три сезона), 9) по устройству 
‘уравлевскаго и Клочковскаго (Лопанскаго) кирпичныхъ коллекторовъ 
орого порядка (на два строительных сезона), 3)`по ОВОС под- 
мной части желзо-бетоннаго пр!емнаго резервуара’ у насосной станщи 
ачаты въ концВ 1912 г., закончены зимой), 4) кирпичной входной камеры 
укера черезъь рЪку Харьковъ (начаты въ конц$ 1912 г., закончены 
С 1913 году), 5) гончарной уличной сфти бассейновъ двухъ коллекторовъ, 
нимающихъь Ш и Г\/ полицейсые участки, районъ Нагорной, . наиболЪе 
' населенной и торговой части города. Послёднюю работу. предполагалось 
первоначально выполнить въ течен!е одного строительнаго сезона. Въ 
| связи съ выяснившимся къ концу перваго сезона ходомъ постройки глав- 
| аго коллектора—часть подряда на сумму 53.677 руб., безъ стоимости 
[породскихт, матер1аловъ, перенесена была на 1913 г. Кром$ того, осенью 
11912 г. построена хозяйственнымъ способомъ жел$зо-бетонная труба для 
пропуска ручья на линш напорнаго трубопровода, и начаты земляныя 
работы по планировкЪ м%ста, предназначеннаго подъ б1ологическую 
истную станцию. Къ постройкЪ въ 1913 г. назначены:—1) кирпичный 36 
дюймовый Б. Панасовск!й коллекторъ (часть —200,3 саж. отнесена на 1914 г.), 
|2) гончарный Конторсюй коллекторъ 20-—24”, 3) два перевода изъ чугун- 
о ныхь трубъ подъ р$ками Харьковъ и Лопань съ 4 камерами при нихъ, 
И 4) надземная часть пр1емнаго резервуара, 5) насосная станшя, 6) напор- 
| ный трубопроводъ изъ чугунныхъ 24 дюймовыхъ трубъ отъ конечнаго 
| пункта главнаго коллектора къ мфсту городской очистной б1ологической 
станции, 7) переводъ этого трубопровода подъ путями Юго-ВосточныхЪъ 
желфаныхъ дорогъ, постройку котораго, какъ ‘непремфнно поставленное 
| дорогой услове, пришлось передать управлению дороги, 8) постройка 
й _Фологической’ станщи, расчлененная въ свою очередь на н$зсколько работъ: 
я _—а) земляныя работы по планировкЪ мЪстности и рытью котловановъ 
Й для загнивателей и прудовъ, 6) постройка загнивателей, в) окислителей, 
г) устройство отводной 24 дюймовой трубы со. второй ступени окисли- 
’телей къ прудамъ. 
в. На 1914 г. остались такимъ образомъ работы: 1) по окончанию 
| главнаго ‘и второстепеннаго Б..Панасовскаго коллекторовъ, 2). Старо- 
Й Московсвьй 36—30” кирпичный коллекторъ, 8) Лопанскй гончарный кол- 
лекторъ, 4) гончарная сЪть Залпопанскаго, Екатеринославскаго района 
р орода, 5) расширеше б1ологической станщи до размЪровъ, предусмотрВн- 
_ныхь проектомъ первой очереди. ПослЪдняя работа, имфющая въ виду 
’ обслуживан!е всей площади района канализащи 1-й очереди, будетъ рас- 
предфлена на пцфлый рядъ лЪтъ, сообразно дфйствительной надобности, 
| по ходу присоединен къ каналйзащи городскихъ владфнй. Перечислен- 
‘ныя работы, за исключетемъ перевода подъ линней Юго-Восточныхъ дор. 
| и желЪзо-бетонной трубы по лини напорнаго трубопровода, производи- 
