110 Городская канализащЯя. 
лись Канализащоннымъ Бюро полуподряднымъ способомъ. Работы сдава- _ 
лись съ торговъ, заготовка же матер1аловъ, за исключен1емъ л$са, про- 
изводилась самимъ городомъ, благодаря чему помимо гарант ихъ добро- _ 
качественности, получилась возможность использован1я всфхъ хозяйствен- | 
ныхъ преимуществъ заготовокъ въ большомъ масштабЪ. Я 
Предметомъ весеннихъ торговъ 1912 г. было 4 подряда на сумму — 
500.366 р., а со стоимостью гороцскихъ матер!аловь на общую сумму. 
1.024.864 р. Вс четыре подряда сданы въ общемъ по расц$нкамъ пред- | 
варительной смЪты, съ нёкоторыми, однако, добавками по отдфльнымЪ | 
работамъ, главнымЪ образомъ по оплат$ шпунтовыхъ ограждений. з 
Въ дЪйствительности работы по устройству шпунтовыхъ огражденй | 
(съ матер!алами для нихЪъ) значительно превзошли см$тныя предположеня, — 
даже съ произведенной при сдачБ подряда добавкой. Произошло это, я 
однако, единственно вслфдстые обнаружившейся во время производства г 
работъ необходимости Е ихъ, примфнивъ на значительномъ протя- _ 
жен, вм5сто 91/2” ДОСОКЪ, 4”-_дюймовыя и зам$нивЪ двурядный шпунтъ. | 
одноряднымъ. Благя послфдств1я этой м$ры предосторожности къ сере- 
дин уже строительнаго сезона 1913 г. не преминули сказаться съ совер- | 
шенной очевидностью: н%которые участки раскрытаго котлована даже | 
при такомъ усиленномъ огражден!и ихъ, сплошь во всю глубину котло- | 
вана забитыхъ досокъ оказались сильно перекошенными, и стремлене — 
боковь къ сползанйо проявлялось съ такой силой, которая въ иныхъ 
услов!яхъ угрожала ‚весьма серьезными послфдствями‘и дфлала самый. 
успёхъ работъ сомнительнымьь. 
Работы дополнительныя, вызванныя случайными непредвидфнными * 
обстоятельствами, и вообще работы предварительнымъ проектомъ непре- 1 
дусмотр$нныя, оплачивались, какъ общее для всфхъ подрядовъ правило, 
по единичнымъ расцфнкамъ предварительной см$ты, а въ случаЪ отсут- 
стыя въ ней расцзнокъ, соотв$тствующихъ данному случаю —по Урочному | 
Положен!ю, на основан!и заявленныхъ подрядчиками цёнъ на рабоч1я руки.. | 
Тавя, сравнительно невыгодныя для города условя подрядовъ явля- 3 
лись результатомъ попнаго отсутстыя на торгахъ конкурренщи. | 
Торги 1913 г. назначались разновременно, въ зависимости отъ раз- } 
мфра и предполагаемой продолжительности работъ, въ связи съ ходомъ . 
остальной постройки. Вообще говоря, они протекли въ условяхъ, значи- 
тельно болзе благопрятныхъ, и сданы были подряды иногда даже со т 
скидкой противъ первоначальной см$ты. у 
Выяснившаяся въ послёднее время тенденщя къ сдачЪ подрядовъ 
за общую валовую сумму, въ примнени къ работамъ съ боле или. 
мензе опредфлившейся обстановкой естественныхъ обстоятельствъ, и 
именно при этомъ услови, вполнз оправдала возлагавиияся на нее 
надежды, въ смысл 1) устраневя ‘недоразумфыйй при примфнени въ _ 
частныхъ случаяхъь расцфнокъ предварительной смфты и опред$ленности 
конечныхъ результатовъ, 9) устранен!я поводовъ для предъявлен!я городу ` 
претенай на дополнительную оплату труда въ связи съ мелкими, при всякой | 
