Городская канализащя. 5 
дыры для задфлки желЪзныхьъ |" скобъ, служащихъ для впуска въ колодецъ. 
Предварительная выдЪлка отверст!й этихъ, при заготовк$ самыхъ частей, 
оказалась неудобной, усложняя операцшо постановки части на м%сто. 
Въ основан колодца выдфлывался лотокъ и штукатурился растворомъ 
1:1. Входное отверс"4е колодца закрывалось чугуннымъ люкомъ съ одной 
или двумя крышками Посл$дые устанавливались въ м%стахъ, заливаемыхъ 
дождевыми водами. Двойные люки установлены только по Бурсацкому 
спуску. Опытъ установки вентилящонныхь тумдбъ и присоединен! къ нимъ 
одновременно съ прокладкой гончарной сЪти привелъ къ чрезм$рному стЪс- 
_ ненпо улицъ. Посему р$шено было отложить эту работу на будущее, 
—  тВмъ болЪфе что на первое время дЪйств!я канализащи, при весьма огра- 
ниченномъ числБ присоединен, вентилящонныя тумбы могли оказаться 
скорЪе вредными, чЁмъ полезными. 
Работы по укладкЪ керамиковой сти, въ отношен!и организащи тех- 
ническаго надзора, были выдфлены въ особый участокъ. Общее наблюдене 
за работами подрядчика было возложено на участковаго производителя — 
инженера, въ распоряжени котораго находились помощникъ техникъ и 
два десятника. Съ развит1емъ работъ, число посл$днихъ было постепенно 
увеличено до 6, а помощниковъ до 9. Для контроля сторожей и освфщен!я 
работъ имЪфлся особый ночной десятникъ, КромЪ того, на участкЪ посто- 
янно находился нивеллировщикъ и техникъ по обмЪрамъ. Помимо непо- 
средственнаго надзора за технической правильностью производимыхъ 
работъ и соблюдешемъ подрядчикомъ условй договора, на обязанности 
’поименованнаго техническаго персонала лежалъ оучетъ расходуемаго 
подрядчикомъ городского матер1ала, поденныхъ и сдфльныхъ рабочихъ, 
собираше подробнЪйшихъ свф дн объ общемъ ход% работъ и обо всЪхъ 
особыхъ обстоятельствахъ ихъ производства. Необходимые матер1алы выпи- 
сывались съ ‘городскихъ складовъ по особымъ требован!ямъ участковаго 
производителя работъ и сдавались подрядчику подъ расписку, препровож- 
даемую засимъ въ бухгалтер№ю для оприходован!я по счету подрядчика. 
По случайнымъ, особыми обстоятельствами вызваннымъ работамъ дава- 
лись особые наряды. КромЪ книгь требованй и нарядовъ, на участкЪ 
велись: книга поденныхъ работъ и перевозки матер!аловъ и рабоче журналы, 
въ которые заносились вс$ данныя, имфюц!я отношен!е къ технической или 
хозяйственной сторон дла. По окончанм прокладки линш по каждой 
улицБ составлялись исполнительные чертежи (профиль и планы), съ точ- 
нымъ показанемъ отмЪфтокъ трубъ и поверхности почвы, тройниковъ, 
колодцевъ, характера встрфченныхъ работами грунтовъ и разнаго рода 
подземныхъ сооружений. 
МИХ, ПУБЛ 
У РТР Ч 
ь 
СЗ УХ ЧРЕЗ 
Вед АР У 
"\ф" "4 
о со сай Вы ВВ ось. бы 
Ванны сов {обе 
Ба од 
Матер!алы . въ исполнительной смЪтЪ учтены по дфйствительному 
ихъ расходу и дфйствительной стоимости, по даннымъ бухгалтерии. 
Работы, сообразно построен!ю предварительной см$ты, раздЪлены 
на два крупныхъ отдфла: см$тныя, куда отнесены работы, на которыя 
® Въ предварительной смЪтЪ имфются опредфленныя постатейныя ассигно-= 
ван!я, и работы дополнительныя, ассигнован!е по коимъ сдфлано въ 
