170 Харьковсю!Й водопроводъ. 
Башня пущена въ дЪфйств!е, и часть сфти одновременно выдфлена въ 
верхнюю зону съ 26 сентября 1913 г. Такимъ образомъ обезпечена въ 
нагорной части подача воды въ дома, безъ подкачиван!я домашними" Насо- 
сами въ ‘верхн!е этажи. 
Вся усадьба, отведенная постановлен!емъ УДАВ городскому водо- 
проводу, обнесена кирпичнымъ заборомъ системы Прюсса. Въ будущемъ 
строительномъ сезон предположено замостить дороги, разбить насаж- 
ден!я въ предфлахъ усадьбы и залить асфальтомъ площадку подъ башней, 
съ устройствомъ вокругъ фундамента водопроводнаго лотка. 
Водоразборныя будки. 
Въ 1913 году поставлена водоразборная колонка для безплатнаго 
отпуска воды на Кузинскомъ базар, и построена водоразборная будка. 
на углу Усовской и Карповской улицъ--для продажи воды. Будка дере- 
вянная, на кирпичномъ фундамент%. 
КромЪ того, улучшенъ отпускъ воды изъ водоразбора. при Черны- 
шевскомъ резервуарЪ. До постройки башни для верхней зоны отпускъ 
воды производился, вслфдстве отсутстыя напора, помощью ручного насоса; 
что сильно задерживало отпускъ и представляло болышя затруднен!я пот- 
ребителямъ воды. Въ настоящее время водоразборъ получаетъь воду изъ 
бака башни свободнымъ напоромъ. 
Артезанске. КОЛОДЦЫ. 
Въ 1913 г. закончено бурене 5-ти артезанскихъ подмфловыхъ 
скважинъ. 
1) Закончена начатая еще въ 1912г. скважина № 8, находящаяся на 
территория Малиновской станци. 
Скважина расположена въ 3,65 саж. оть Малиновской ул. 
Уровень земли около скважины имфетъ отмЪтку 51,56 саж. надъ 
уровнемъ Чернаго моря. 
Глубина скважины отъ поверхности земли до дна фильтра 1995 фут. 
При пробной откачк, производившейся электроцентробфжнымъ насо- 
сомъ съ 1 по 12 1юля, скважина давала 75.000 вед. въ сутки, при пониже- 
ни уровня воды при откачкЪ на 37,5 фут. отъ поверхности земли. Само- 
изливан!емъ скважина давала 8 !юля 13.000 ведеръ. На 1 января 1914 года 
колодецъ даегъ при откачкЪ 61.000 в. 
Подготовительныя работы по сборк вышки и установкв лебедки 
были начаты 31 1юля 1912 г. Буренйе началось 27-го октября. Опускан!е 
фильтровъ закончено 27 1юня 1913 года. Слфдовательно, вся работа, счи- 
тая съ момента приступа къ подготовительнымъ работамъ заняла 11 мЪся- 
цевъ, а самое бурен!е—8 м%сяцевъ. 
Скважина имфетъ сверху отверст1е 16’ и облицована обсадными 
клепаными желЪзными трубами, каковыми прикрыты верхнйе водоноеные 
слои. Всего 16”.трубъ‘’ опущено 40’91/2”. ДалВе даметръ скважины - 14”, 
также съ обдфлкой такими же клепанными 14” трубами, которыми при- 
