294 | Кирпичный заводъ. 
всего на сумму 55.000 руб., отнести на заемъ въ 6.400.000 руб., въ числ 
коихъ 9.000.000 руб. опредфлено на устройство канализащи». 
Дабы не терять времени, такъ какъ строительный сезонъ былъ 
упущенъ, рёшено было приступить къ работамъ немедленно, не взирая 
на суровыя условйя работы зимой, въ открытомъ пол, за городомъ, 
Сп$шно разрабатывался проектъ, заготовлялись планы и чертежи, заказы - 
вались матер!алы, и въ январЪ 1912 года уже приступили къ работамъ, 
несмотря на снфгъ и вЪтеръ, тормозивийе работу донельзя. Къ началу 
юня вс необходимыя сооруженя и устройства были готовы. Общая 
стоимость ихъ выразилась въ суммЪ 80.376 руб. 73 коп. НъЪкоторыя 
постройки возведены были въ разм$рахъ большихъ, ч$мъ предположено 
было по смфтЪ. По ходу организащонныхъ работъ выяснилась необходи- 
мость нфкоторыхъ построекъ, какъ-то: помфщенЙя (казармы) для рабочихъ, 
нав$са надъ Гофманской печью, конторы, жилыхъ квартиръ для служа- 
щихъ и пр., и вовсе не предусматривавшихся предварительной смЪтой. 
Возможность съ наименьшей затратой средствъ получить указанныя 
необходимыя помфщен1я сыграла здзсь рёшающую роль. ДЪйствительно, 
разрушенныя старыя конюшни и ст$ны домика, обложеннаго кирпичемъ, 
удалось перестроить въ рабоч!я казармы, домикъ, обложенный кирпичемъ, 
съ пристройкой изъ «самана» приспособить подъ контору съ премнымъ 
покоемъ и комнатой для конторщика, ремонтировавъ его почти заново и 
снеся «саманную» часть. Выяснилось, что выгодно ремонтировать погребъ 
и ледникъ, а также достроить помфщен!е, приспособленное подъ квартиру 
машиниста и сторожа, построить помфщен!е для глиновозовъ, кухню для 
нихъ и ретирадъ для рабочихъ (посл$де!я три постройки — изъ стараго л$са). 
Изъ добавленныхъ новыхъ построекъ, выстроенъ 6-й сушильный 
сарай и водонапорная башня для водопровода, ремонтированъ и увеличенъ 
значительно навЪсъ надъ Гофманской печью. Причемъ уже теперь ясно, 
что развит!е предирлятя неминуемо должно вызвать еще новыя затраты, 
такъ какъ устройство новыхъ сараевъ, механической откатки, а совре- 
менемъ и новой обжигательной печи явится обязательнымъ. 
Для приведен!я вь дёйствье кирпичед$лательныхъ машинъ былъ уста- 
новленъ электродвигатель постояннаго тока на 75 лош. силъ, заказанный 
фирм» «Сименсъ и Гальске». Этотъ необычный для кирпичныхъ заводовъ 
типъ двигателя обладаетъ однако слфдующими преимуществами: 1) сравни- 
тельно меньшей стоимостью первоначальныхъ затратъ, 2) простотой ухода 
и идеальной чистотой. въ работВ установки, 3) компактностью установки, 
не требующей для себя отдфльнаго помфщен!я. Кром$ того, однимъ изъ 
побудительныхъ мотивовъ для установки электродвигателя явилось сл$- 
дующее соображен!е. Общее городское электрическое хозяйство въ это 
время должно быпо достигнуть значительнаго разви’я и перейти на 
перем$нный токъ, а потому а рг!0от! должно было быть экономичн$е 
небольшой самостоятельной силовой станщи завода. Кром$ того, по харак- 
теру своему городское электрическое хозяйство должно было нуждаться 
въ такихъ потребителяхъ энерг!и, ‘какимъ является кирпичный заводъ 
„ 
о нь айыя 
