|. 
&! 
ВИС 
* 
8 
й 
м 
Замощен!е улицъ и попудный сборъ. 33 
_ по замощен1ю и перемощен!ю грубыми гранитными осколками, гаранти- 
° руюция прочность и долгов$чность мостовыхъ. Впервые по требован!ямъ 
ан ыь техническихъ условй работы производились въ 1911 году. 
При сдачЪ работъ было устроено соревнован1е, и работы были сданы по 
°цфнамъ—10 руб. за 1 кв. саж. новой мостовой и () р. 90 коп. за | кв. саж. 
перемощеня старымъ камнемъ, при услови оплаты Городскимъ Управ- 
лешемъ стоимости добавочнаго песка. Увеличен!е стоимости мостовыхъ 
было вызвано предъявлешемъ выработанныхъ комисс1ей повышенныхъ 
° требовавй. Къ работамъ приступлено только въ конц юля мФсяца. 
° Подрядчики всфхъ принятыхъ на себя по договору работъ не выполнили, 
Га поэтому выработанная программа работъ осталась неисполненной. 
Всего въ 1911 г. было выполнено—новаго мощеня 1476,02 кв. саж. и 
° перемощен!я—3170,90 кв. саж. на сумму 24.861 р. 58 к. Работы произво: 
° дились въ 14 м$стахъ. Такое незначительное количество выполненныхъ 
работъ объясняется, главнымъ образомъ, изм$невями въ составахъ Город- 
ской Управы и мостильной комисси, что исключало возможность сдачи 
работъ заблаговременно, и сдача ихъ, какъ указано выше, произошла 
слишкомъ поздно—когда нельзя уже было расчитывать на выполнене всей 
выработанной программы работъ. 
Производившая пр!емку работъ мостильная комисс1я установила, что 
мостовыя, исполненныя подрядчиками, не вполн$ отв$чаютъ вновь установ. 
леннымъ техническимъ условямъ и, согласно договору, сд$лала вычетъ 
° изъ стоимости работъ. Несмотря на то, что подрядчиками не вс требо- 
вая были выполнены, преимущества новыхъ мостовыхъ передъ прежними 
были ясны, и потому комисс!я не нашла нужнымъ измфнять выработанныя 
_техническ1я услов1я и постановила руководствоваться ими и впредь при 
производств работъ. м 
Чтобы выполнить всю предложенную на 1912 годъ программу работъ, 
_ было задолго до начала сезона назначено соревнованйе на сдачу работъ, 
однако сдать ихъ не пришлось, такъ какъ подрядчиками были заявлены 
слишкомъ высокя цфны (12 р. 50 к. за 1 кв. саж.). Тавя цЪфны были 
 ‘преувеличенными, и поэтому комисс1я р$шила отказаться ,.дтъь услугъ 
`подрядчиковъ и выполнить работы хозяйственнымъ способомъ, для чего 
организовать городск!я артели мостовщиковъь и рабочихъ; р$фшеше это 
Х отчасти было вызвано еще желанемъ комисси прюобр$сти опытъ въ дЪлЪ 
производства работъ по устройству мостовыхъ, имфя въ виду больийя 
_ работы при установлен!и въ пользу города попуднаго сбора. Всего въ 
аи 
1912 году было выполнено 7540,27 кв. саж. новаго мощен!я и 7098,77 кв. 
саж. перемощен!я на сумму 94.470 руб. 43 коп. Работы производились въ — 
. 
_мЪстахъ. Для выяснен!1я качества и соотв тствя выполненныхЪь хозяйствен- 
яж 
В 
нымъ способомъ новыхъ мостовыхъ требован!ямъ техническихъ условйй, 
мостильной комисс1ей были произведены осмотры и испытаве работъ, и было 
р установлено вполнЪ удовлетворительное ихъ качество и полное соотв тстве 
‘требовавямъ техническихъ условй. По производствЪ подсчетовъ стоимости 
