34 'Замощенйе улицъ и Новый сборъ 
всфхъ работъ, оказалось, что мостовыя вмЪфстЪ со всфми расходами щ 
содержаню десятниковъ, пробрЪтеню инструментовъ и проч. обошли 
по 9 рф. 70 к. за 1 кв. саж. Если бы работы были сданы подрядчикам 
по наименьшей изъ заявленныхъ цфнъ (19.50), то на всфхъ работах 
пришлось бы переплатить сумму въ 18.203 р. 11 к.—эта сумма пред 
ставляетъ эконом!ю, полученную Городской Управой, благодаря прои 
водству работъ хозяйственнымъ способомъ. Въ виду вполн%№ удовлетвс 
рительныхъ результатовъ, полученныхъ при производств работъ хозяй 
ственнымъ способомъ въ 1912 году, работы въ 1913 году также прои 
водились хозяйственнымъ способомъ. Всего въ 1913 году выполнено—новай 
мощен1я 4658,39 кв. саж., перемощен1я 10352,15 кв. саж. Подсчеты дия 
выяснешя стоимости | кв. саж. исполненныхъ въ текущемъ году мостовы? 
еще не окончены. Работы производились въ 43 м$стахъ, считая въ то№ 
числ$ ‘и работы, исполненныя за счетъ смёты городского электричесвя 
трамвая. } 
При выбор м$сть производства работъ, главнымъ образомъ, 
перемощен1ю мостовыхъ, въ послфдн!е 9 года комисся была стфснена 
трудно было указать упицу, на которой не предполагались или не прои 
водились бы какя-либо подземныя работы, а необходимость производств 
этихъ работъ заставляла отложить работы по перемощен!ю, такъ Е 
подземныя работы неизбЪжно связанныя съ разрушенемъ мостовь 
привели бы мостовыя въ прежнее состоян!е. Благодаря этому мног1я из 
мостовыхъ, общее состояне коихъ требовало сплошного перемощен! 
были оставлены въ прежнемъ состоянши, улучшенномъ, насколько 91 
возможно, ямочнымъ ремонтомъ. 
Сознавая, что даже хорошо выполненныя мостовыя изъ рубка 
осколковъ не могутъ вполнф отвфчать требован1ямъ, предъявляемымъ в 
мостовымъ въ благоустроенномъ город, и притомъ городз съ большим 
грузовымъ движешемъ, комисс!я признала желательнымъ и своевременным 
замфнять мостовыя изъ грубыхъ осколковъ на улицахъ со значительным 
движешемъ мостовыми изъ формованныхъ гранитныхъ осколковъ. Въ 
осуществлене этого желан1я были даже въ 1911 году произведены работь 
по зам$нВ мостовыхъ на Рождественской ул.;: однако, систематическе 
сокращене испрашиваемыхъ ассигнован!Й заставляло всявй разъ и 
только исключать изъ программы работъ вс работы по устройств} 
улучшенныхЪ мостовыхъ, но даже сокращать программу крайне необхо 
димыхъ работъ. Необходимость въ замфнЪ мостовыхъ изъ грубы? 
осколковъ мостовыми боле усовершенствованныхъ типовъ была признае 
давно, и на центральныхъ улицахъ такая замфна уже произведена. 'Голь 
часть изъ такихъ улучшенныхъ мостовыхъ до послфдняго времени, пр 
стоявъ 6—8 лфтъ, находятся въ удовлетворительномъ состояни (Конто 
ская ул., Кацарская ул., Театральная площадь), большинство же мостовый 
находятся въ настоящее время въ крайне неудовлетворительномъ состоян 
Изъ общаго протяжен1я городскихъ улицъ и площадей въ 210 верс 
въ настоящее время мостовыя имфютъ только 109 версты улицъ. Ес 
