— 814 — 
В течение строительного сезона программа по строительству топливных. 
ветвей дважды подвергалась ‘изменениям и вокращениям и к концу года по-. 
полнилась новыми заданиями: по постройке одной ветви в Криворожье к буро- — 
угольным месторождениям, ветви Клавдиево-Глебовка в Киевском районе и 
Совранской в Одесском, обш. протяж. 83 верст широкой колеи. | 
Однако, и эта вполне осуществимая программа, как выяснилось в 66- 
редине ‘строительного сезона, явным образом не выдерживалась и была вы- 
полнева в размере лишь около 50/, того, что должно было быть исполнено 
при нормальном ходе. 
Архистрой. По Управлению гражданских сооружений на 1-ую половину 
1921 года было получено 3227 заданий: 
По видам работ задания эти распадаются. так: 
= и 
ЕЕ 
ог 
О и, 
. 
Культурно-просветительные ..’. . . 847 
Санитарно-лечебные ........ 829 
Торгово- промышленные... .. . 324. 
Администрат. учреждения. . .. . .802 
Жилищного характера -..... . 343 
Гидро-технические. ......:.. 82 
Наибольшее ` число заданий дала Харьковская губерния —882, затем 
Понецкая—490 и Черниговская—415. 
Работы по гражданским сооружениям в первом полугодии удалось вы- 
полнить в незначительном размере, как это можно видеть из следующей 
таблицы: 
аи та 
Задание в | Средний % 
НАЗВАНИЕ ТУБКГС исполнен, 
куб. с.. работ 
| а | 
Одесский | у 280000 8% 
И Е 18000 15% 
Александровский 82450 | 12% 
Николаевский . 50000 12% 
Екатеринославский 160000 10% 
Донецкий НЫЕ 115000 8%- 
Подольский | 30000 10% 
Киевский Ва АИ: 120000 12% 
Черниговский | 165000 - 10% 
Волынский . о. ‹ , } к : ! Л 90000 |. 12% Е 
о в 20000 10% | 
т. 18% и. 
м 2 
Во втором полугодии строительные задания в’ области гражданских в0- 
оружений были увеличены в связи с надеждами на повышение производитель- 
ности труда под влиянием новой экономической политики. Ожидания эти в 
известной мере сбылись. Однако, полностью программного задания выполнить 
не удалось, как о том свидетельствуют следующие цифры; ы 
ыы 
