Для развития и приведения связи Округа в нормальное состояние — 
требовалось свыше 130000 столбов, из какового количества исключительно ’_ 
для ремонта потребно было 56576 столбов. За. весь 1921 г. дороги — 
Ю. 0. Ц. 0. получили, как видно из таблицы 12, лишь 29235 штук, из 
числа коих от главного органа снабжения Укрлескома—8673’ шт., а осталь- 
ное количество получено было благодаря энергии и настойчивости местных — 
управлений дорог на местах. Как видно из той же таблицы 12, заявка — 
на проволоку была сообщена в размере 72862 пула, а поступило за весь — 
год 13144 пуда, что составляет около 18%; при этом от Главков не был 
получено и одного процента. - .. 
Более удовлетворительно вопрос стоял с получением крючьев и изо-_ м 
А ляторов, неполное же получение таковых мало отразилось на ремработах. ^— 
и Из инструмента наиболее остро стоял вопрос с получением буравов, — 
коггей и поясов, каковых почти не было получено извне и в большей мере — 
было изготовлено своими средствами. Обмундирование для ремколонн было. 
заявлено ‘в размере 3110 комплектов и, как это видно из таблицы 12, в 
поступлении значится примерно около 60%, но почти весь период ремонта 
прошел при отсутствия его, так как в большей своей части оно было полу- 
чено только в октябре и ноябре месяцах и к тому же обмундирование 
летнее, т. е. тогда, когда по времени года требовалась присылка валенок, 
полушубков, рукавиц, и проч. 
ТГ. Подвеска новых проводов и. новые работы. 
Лля развития главным сбразом диспетчерской связи была запроекти- — 
рована на 1921 год подвеска 2126 проводо-верст. Однако большинство из 
них центром разрешено не было, а по разрешенным подвескам фактически `_ 
было выполнено всего 238 проводо-верст по причине, главным образом, . 
затруднений в получении проволоки для подвесок. Таблица 13 цает в 
этом отношении картину по дорогам. 
Количество спроектирэванных и подвешенных новых проводов по бором, 
‚ Ю. 0. П. 0. в 1921 зюду. | 
"Таблица 37. 
| 1 
| | Спроекти- | Подвешено 
> Е | ровано | з 
Наименование дорог | проводо- | проводо х 
| верст верст 
| Н 
поно 995 | 198 
не а, — 
Екатерининская. . >... — = 
Юго-Западные .. . . 90 90 
7 Всего . . 2126 288 
С усилением деятельности Управления Ю. 0. П. С. потребовалось _ 
развить телеграфную его станцию. Вопрос этот был вырешен путем обра- 
зования единого ценгрального телеграфа при Округе, с из‘ятием от местных — 
Управлений всех прямых проводов. Центральная Телеграфная станция уже 
функционирует. ко 
С выделением Одесского Отдела в самостоятельную админ потратив ` 
единицу потребовалось усилить связь с этим Отделом, что было исполнено. 
путем частичной подвески провода, уже отмеченного выше по Юго- Запад- | 
ным дорогам (90 в.), а кроме того запроектирована установка быетроде а 
ствующего аппарата Бодо на станции Ю. 0. ЦП. С. для связи е Одессой. _ 
Аппарат уже получен. Благодаря этому апизрату образуется прямая связь. | - 
Москвы с Одессой, с ретрансмиссией в Харькове. Это же выделение Одес-_ ыы 
