DES ALPES. 119 
déblai de 705< 3 — 210 mètres cubes qui serait enlevé à la mine par 
12 explosions de 14 kilogr. de poudre chacune. | 
D'après les prévisions de la Commission chaque explosion rend 
1400 mètres cubes d’air nuisible et exige 2100 mètres cubes d'air, 
mais les gaz ne sont pénétrables que par une grande agitation et pour 
obtenir cette agitation , il faudrait que l’air injecté eût une vitesse 
considérable, or en introduisant: la quantité désignée ci-dessus 2100 
mètres cubes par explosion, on ne produira qu'un courant dont la 
vitesse sera très faible (de O"O16 à 0"025) et par conséquent les 
gaz mettront un long temps à sortir de la galerie, et comme ils ne 
seront que faiblement mélangés à l'air, peut-être ne seront-ils pas 
respirables pour les ouvriers. 
Pour obtenir une expulsion rapide des gaz, avoir une grande vi 
tesse du courant, il faudra peut-être introduire une plus grande 
quantité d'air comprimé et le moteur hydraulique pourra devenir 
insuflisant. 
Il reste donc sur l'aérage une éventualité d'insuffisance des 
moyens. 
17. D'un autre côté, la Commission a constaté que le travail du 
perforateur était douze fois plus rapide que celui de l’ouvriér ; mais 
il faut remarquer, avec M. Klachat, que le forage des trous ne cons- 
titue qu'une seule des opérations du mineur, de telle sorte que 
quoique le temps du forage soit réduit par le perforateur au dou- 
zième, le nettoyage des trous, leur bourrage, l'éloignement du cha- 
riot avant l'explosion, le dégagement des gaz, l’enlevage des débris, 
le retour des chariots, le changement des burins brisés, etc., exi- 
geant toujours le même temps, l'opération totale ne sera pas aussi 
rapidement exécutée qu’on l'annonce. 
Eu un mot, il reste dans le projet plusieurs points que l’expé- 
rience pourra seule éclaircir, et dans l’état actuel de la question, 
quelque ingénieux que soientles moyens employés, il est à peu près 
certain qu'un long temps sera nécessaire pour terminer l’entreprise, 
et que ce temps peut être d’une trentaine d'années. 
18. En juin 1860, l'avancement du côté de la France, par les 
moyens ordinaires était de 1380”, mais les travaux étaient suspendus 
faute d'aérage. Du côté de l’Italie, les travaux étaient également ar- 
rêtés devant une roche d’une extrême dureté. Les machines perfo- 
ratrices et la presse hydraulique à air étaient rendues, mais leur 
montage n'était pas commencé. Depuis, les journaux ont annoncé 
que les machines fonctionnaient avec un plein succès. 
19. Ainsi, devant les difficultés de la traversée des Alpes , les 
promoteurs du percement du Mont Cenis, gardant les moyens ordi- 
naires d'exploitation, ont cherché des procédés nouveaux pour la 
construetion de la ligne, ne reculant pas devant un tunnel dont le 
