— 129 — 
nivel de las aguas y las repetidas crecientes que se produjeron 
en estos ultimos anos, se vera la importancia relativa de los 
trabajos ejecutados hasta la fecha. 
Para la ejecucion de todos los trabajos enumerados, el De- 
partamento de Obras Publicas ha invertido hasta la fecha, 
las siguientes cantidades: 
1.0 Para e! pago del personal ocupado en los tra- 
[OSH OSS AG ca oe CURA ee aaa et Mae DU RANE Ss Sean % 25.000 
2. Cantidad abonada a Joseph Paris por su ma- 
terial de fierro de un importe de pesos oro 12.960 
Osedemimonedanlegal yee ar. te » 45.000 
TOMEI Hae NS Re Beer a A ey roa en vile oe ideo ie te He) £02000 
Las obras que atin falta ejecutar para restablecer el Muelle 
en su estado primitivo, consisten en la extraccién y colocacién 
de 150 toneladas de materiales, los cuales deberan ser previa- 
mente reparados para poder ser colocados de nuevo. Ambos 
trabajos podran terminarse, si para ello se cuenta con fondos 
suficientes en breve tiempo, pero, con la escasez de recursos de 
que dispone el Departamento, sera cuestidn de mucho tiempo, 
que como se comprende, perjudicara 4 los intereses generales, 
por no poder aprovechar de las obras en su totalidad. 
Asi mismo, restablecidas las obras en su forma primitiva 
y a pesar de haber sido convenientemente reforzadas con 
los materiales que fueron comprados desde un principio, se 
impone una nueva necesidad para que las referidas obras 
‘puedan llenar ampliamente el objeto para el cual han sido 
destinadas. Este proyecto consiste en la construccién de 
una gran plataforma de 100 metros de largo por un ancho 
de 8 metros, que se establecera perpendicularmente al via- 
| ducto, en el punto donde empieza la doble via y cuyo objeto 
sera facilitar las operaciones de los buques de gran porte 
y de regular calado, dado que la profundidad de agua en 
aguas bajas es de 4 metros. Esta nueva plataforma tendra una 
elevacién sobre el nivel de las aguas bajasde 5ms.50; sera 
enteramente construida de quebracho y provista de escale- 
| 
